Lập lịch phương sai. Phương sai lịch trình rất giống với phương sai chi phí. Vì vậy, một số giải thích ở đây cũng xuất hiện trong bằng chứng CV vì một số biến giống nhau và các khái niệm giống nhau được sử dụng. Như đã nêu trong phương sai chi phí, khi bạn đang ở giữa dự án, có hai đơn vị để bạn có thể đo lường tiến độ của mình: thời gian và tiền bạc. Phương sai lịch trình đo lường tiến độ và thời gian. Nhưng ở đây chúng tôi đo thời gian bằng đô la. Nó phản trực quan, nhưng phương sai lịch trình không đo lường tiến độ theo đơn vị dựa trên thời gian. Chúng tôi đang đo lường sự tiến bộ bằng đô la không phải manhours. Công thức SV là SV = EV-PV. EV là giá trị kiếm được và PV là giá trị kế hoạch.