Giả sử rằng một dự án có thể được chia thành các hoạt động A, B, C và D. Con đường quan trọng chạy dọc theo A, B và D và nhiệm vụ C song song với hoạt động phụ D. Trong trường hợp này nếu nhiệm vụ B vượt ra ngoài thời lượng ước tính là X giờ, sau đó theo mặc định, hoạt động D phải được hoàn thành trước X giờ. Trừ khi điều này xảy ra, dự án sẽ thay đổi so với dòng thời gian được đề xuất của nó.