TRỪU TƯỢNG. Trong quá trình thực hiện phân tích lịch trình xác suất, thường được gọi là phân tích rủi ro theo lịch trình, hiện tượng sai lệch hợp nhất ảnh hưởng đến hầu hết các kết quả của dự án. t cũng thảo luận về cách xem xét và giải quyết sai lệch hợp nhất trong việc xây dựng mô hình rủi ro lịch trình. Việc sử dụng phân tích rủi ro theo lịch trình để xác định ngày hoàn thành dự án có xác suất đang trở nên phổ biến hơn trong quản lý dự án hiện nay.