ABSTRAK. Dalam kinerja analisis jadwal probabilistik, lebih dikenal sebagai analisis risiko jadwal, fenomena bias gabungan berdampak pada sebagian besar hasil proyek. Namun, dampak ini biasanya kurang dipahami oleh tim dan manajemen proyek, yang analisisnya dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat. t juga membahas bagaimana mempertimbangkan dan mengatasi bias penggabungan dalam pembangunan model risiko jadwal. Penggunaan analisis risiko jadwal untuk mengidentifikasi tanggal penyelesaian proyek probabilistik menjadi lebih umum dalam manajemen proyek saat ini.