Dalam konteks Gambar 4, biaya P50 direpresentasikan sebagai Â¢Ã‚âcÃƒÂ¢Ã‚ââ dolar. Estimasi P50 adalah estimasi dengan peluang yang sama untuk proyek overruns atau underruns sampai ketika lingkup proyek dapat diselesaikan. Nilai P90 adalah perkiraan biaya proyek berdasarkan probabilitas 90% bahwa biaya tidak akan terlampaui. Nilai ini muncul karena perkiraan biaya P90 diadopsi pada tahap awal selama pelingkupan proyek. Seandainya perkiraan biaya P50 diadopsi, akan ada penyimpangan sebesar $7 juta antara yang sebenarnya ($69 juta) dan angka P50 yang dianggarkan ($62 juta). Proyek ini akan dianggarkan di bawah anggaran.