신재생에너지에 대한 지불의사액 추정 및 사회적 수용성PA 제고 방안 연구
제주 난산리 풍력 발전 단지는 총 300억 원의 사업비를 투자하여 2,100KW 급 발전기 7기를 설치하는 사업이다. 개발 사업자인 유니슨은 난산리 마을회와 협의를 거쳐 연간 6,700만 원(임대료 5,500만 원, 마을발전기금 1,200만 원)을 난산리에 지불하기로 하고 사업에 착수하였다. 하지만 인근 주민들이 난산리에 풍력 발전 단지를 건설하는 것에 대해 반대하기 시작하면서 공사가 파행을 겪게 되었다. 풍력 발전 반대 운동을 주도한 것은 청초밭 영농 조합 회원들로서 이들은 발전 시설로 인해 경주마 사육 등의 축산업에 심대한 타격을 입게 된다고 주장하였다. 풍력 발전의 경우 경관에 미치는 영향이 심대하며, 그 범위도 넓기 때문에 건설예정지뿐 아니라 주변 지역과도 협의가 필요하나 시공사에서 그 부분을 간과하였기 때문에 문제가 발생하였다. 난산리 주민들은 사업이 지연되면서 약속된 보상을 얻지 못해 불만이 생겨났고, 주변 토지 주인들은 일부의 이익을 위해 자신들도 피해를 본다고 여겨 갈증이 증폭되었다. 또 지역 주민들과의 소통이 적시에 이뤄지지 않아 주민 간에 오해가 확산된 것도 상황을 악화시킨 요인 중 하나였다. 유니슨은 부녀회장, 이장 등의 마을 내 리더들에게 정보를 제공하고, 이들이 지역의 여론을 모아 주기를 바랐으나 실제로는 큰 효과가 없었다. 
어느 마을에서 이웃들의 거부로 건설이 중단되며 풍력 발전 단지 조성이 어렵게 됐어