2013 국가기록백서
2013년 4월 착공신고서 제출 및 부지 인수인계를 시작으로 현장사무실 설치, 토목공사와 기계·전기 가설공사를 시작하였다. 2013년 5월에는 현장사무실 설치를 완료하고, 외부 펜스 보강 및 보행자 안전통로를 설치하여 안전을 강화하였고, 부지 측량, 터파기 및 사토 반출 등 토목공사가 진행되었고, 공사현장에서 필요한 기계 및 전기 가설설비 작업을 진행하였다. 특히, 바람에 의한 건물의 구조적 안전성 확인을 위해 풍동실험(전북대 대형풍동실험센터 의뢰)을 실시하였다. 2013년 6월에는 시항타, 본항타, 동재하시험 등 파일공사를 진행하였고, 터파기, 사토 반출 및 기초바닥 정지 등 토목공사가 계속 되었다. 또한 보존서고 시공 전 자료수집 등을 위해 대통령기록관 주관으로 규장각, 장서각 등 보존시설에 대해 행복청, 시공사, 감리사 등과 합동으로 견학하였다.
현장사무실 설치가 언제 마무리되었을까