2013 국가기록백서
2013년 7월에는 파일공사가 계속 되었고, 타워크레인 1기를 설치하였으며, 터파기, 사토 반출 및 기초바닥 정지 등 토목공사가 계속 되었다. 2013년 8월에는 파일공사를 완료하였고, PIT층 등 철근콘크리트공사를 시작하였으며, 보강토 옹벽 시공을 검토하였다. 기계분야 공기조화설비에 대한 시험·조정·평가(TAB: Testing, Adjusting & Balancing)를 실시하였고, 지하층 접지 등 전기공사를 진행하였다. 2013년 9월에는 기초철근배근 및 타설, PIT벽체 철근배근 및 거푸집 공사, 지하2층 옹벽 철근 및 거푸집작업 등 건축공사를 진행하였고, 버림콘크리트 타설 전 바닥 정지작업 등 토목공사가 계속되었다. 또한 보존서고 비상배수 배관을 매립하였고, 전기 및 통신 배관공사를 진행하고, 세종시 소방본부에 소방공사 착공 신고를 완료하였다. 또한 시공사와 감리사 직원이 나라기록관을 견학하고 자료 수집 및 현황 파악을 통해 국정주요기록물의 안전한 관리를 위한 기반 조성을 위해 노력하였다.
국정주요기록물 기반 조성을 위해 자료 수집 및 현황 파악 노력을 한 사람은 누구지