대전지방국토관리청 종합감사결과 처분요구서
「공사계약일반조건」(계약예규) 제19조 제1항에 따르면 ‘설계변경은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다’라고 되어 있고 같은 항 제3호에 따르면 새로운 기술 · 공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우라고 되어 있고, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제81조에 따르면 건설사업관리기술자는 사업비 절감을 위한 구체적인 검토를 하도록 되어 있다. 따라서 인력타설 공법이 적용된 콘크리트 구조물중 기계타설 공법으로 시공하여도 품질관리에 지장이 없는 구조물은 공사비가 저렴한 기계타설 공법으로 변경하는 것이 타당하다. 그런데도, 대전지방국토관리청에서는 기계타설 공법으로 변경할 경우 공사비가 절감될 뿐만 아니라 품질관리에 지장이 없는 위 공사의 교량방호벽 (H=0.75m) 1,139m를 2018. 4. 13. 감사일 현재까지 기계타설 공법으로 설계 변경을 하지 않고 있다. 
인력 타설 공법 적용 구조물을 무엇으로 바꿀 수 있어