2017년도 예산안 위원회별 분석  환경노동위원회
물산업클러스터 조성공사는 설계 · 시공 일괄입찰사업으로 2015년 사업비는 기본 및 실시설계와 우선시공 공사비로서 100억원이 편성되었다. 그러나 대형공사 입찰방법 심의와 사업자간 일반경쟁 미성립으로 인하여 기본 및 실시설계비와 공사비 중 83억 6,400만원이 2016년으로 이월되었다. 2016년 예산현액은 토지매입비 및 공사비와 2015년 이월액으로 총 1,048억원인데, 토지매입이 이미 완료되었고 기본 및 실시설계가 2016년 10월 중 완료 예정이어서 2015년 이월액 전액과 2016년 예산 중 일부가 추가 집행될 예정이다. 이런 경우 2016년 예산 중 공사비 477억원의 이월이 예상되는데, 2016년 공사계약이 체결되어 선금(2016년 공사비의 30%)을 지급하면 실제 이월액은 334억원이 될 것으로 전망된다. 따라서 2017년 예상되는 예산현액은 2016년 이월액 334억원과 2017년 예산안 634억원을 포함하여 967억원인데, 공사진행과 예산의 집행관리가 철저하지 못할 경우 사업비 전액을 집행하는 것이 어려울 수 있다. 
어느 산업에 2015년 사업비가 100억원이 편성되었니