사전타당성 검토는 앞서 언급한 바와 같이 총사업비 300억 원 이상인 신규 사업(단, 건축사업은 총사업비 200억 원 이상)을 대상으로 하고 있으며, 사업에 대한 경제성, 정책성 등을 분석한다. 경제성 분석은 사전타당성 검토의 핵심과정으로 총사업비에 대한 타당성 검토를 주로 수행한다. 비용항목과 단가의 적정성, 사업계획으로 요구하는 소요나 시설 면적의 적정성 등이 포함된다. 일부 시설사업에서는 비용-편익분석(B/C분석)을 수행하기도 하나, 대부분의 경우는 국방･군사시설의 특성상 사업에 따른 편익 측정의 어려움으로 인해 수행하지 않고 있다. 정책성 분석은 경제성 분석에는 포함되 지 않으나 사업의 타당성을 평가하는데 고려해야 할 요소들이 포함된다. 크게 정책 부합성, 사업추진상 위험요인, 기타 특수평가항목으로 구분할 수 있다. 정책 부합성 측면에서는 해당 사업과 관련된 국방부와 군의 상위계획, 정책방향과의 부합성 여부를 검토하며, 사업추진상 위험요인 측면에서는 재원조달 가능성, 사업비 변동 가능성, 행정절차상 위험요인을 검토한다. 특수평가항목은 사업별 특성에 따라 검토가 필요한 항목을 말하며 환경성, 작전성 등이 포함된다.
최종효율성 분석의 보조과정으로 수익에 대한 변동성 검토를 주로 수행하는 분석이 뭐야
경제성 분석