부지변경 및 지방비 미확보로 인해 사업이 지연되고 있는 현충시설 건립사업은 철저한 사업관리와 계획 수립을 통해 사업을 진행하여야 한다. 국가보훈처가 동 사업으로 2016년에 이어 2017년에 지속적으로 추진하는 사업의 집행실적을 살펴보면, 2016년 9월말 현재 호국인물 동상 참전비 건립이 5,500만원이 집행되었을 뿐, 다른 사업들의 경우 집행이 전무한 상황이다. 이에 대하여 국가보훈처는 부지 및 지방비 확보 지연 등에 따라 사업이 지연되었으나 앞으로 정상적으로 진행될 수 있다는 입장이다. 그러나 직접사업으로 진행 중인 ‘독립의 전당 건립’의 경우 2016년 10억원에 이어 2017년 20억원이 지원될 예정이나 현재 사업이 시작조차 되지 못하고 있으며, 이에 대한 사유가 서울시 등 관계기관과 행정절차 협의 지연인 점을 고려하면, 사업계획 수립에 있어서 관계기관과의 협의조차 이루어지지 않은 상태에서 예산을 편성하고 있는 것으로 보이는 문제가 있다.
부지와 지방비를 확보하지 못해 늦어지고 있는 사업은 뭐지
현충시설 건립사업