한국형발사체개발 사업은 2017년 12월로 예정된 시험발사체 발사가 10개월 연기될 수 있다는 점을 고려하여 예산을 감액할 필요가 있다. 동 사업은 1단계 추진 과정에서 액체엔진의 연소불안정으로 초도시험이 연기되고, 추진제탱크의 제작 불량으로 납품이 지연되었다. 한국항공우주연구원은 1단계 사업추진 과정에서 발생한 사업 지연을 고려하여 75톤급 액체엔진 시험체의 발사를 2017년 12월에서 2018년 10월로 10개월 연기하는 일정 조정안을 미래창조과학부에 제시하였다. ｢우주개발진흥법｣에 따른 법적 기구인 ｢우주개발진흥 실무위원회｣에서는 한국항공우주연구원의 일정조정안을 검토한 후 시험체 발사 일정을 연기할 필요가 있다는 의견을 제시하였다. 미래창조과학부는 우주개발진흥 실무위원회의 검토 결정 이후 사업 관리기관인 한국연구재단으로 하여금 민간전문가들로 구성된 점검위원회를 구성토록 하여 2016년 7월부터 현재까지 한국형발사체개발 사업의 일정을 전반적으로 점검하고 있다. 동 점검위원회는 우주개발진흥 실무위원회에서 고려한 10개월의 시험발사체 발사 연기를 포함하여 전체 사업 일정에서 사업지연이 발생될 수 있는 부분을 종합적으로 점검하는 역할을 한다.
남북정상회담의 일정 조정안을 협의하는 곳은 어디니
우주개발진흥 실무위원회