이에 대해 미래창조과학부는 2016년의 경우 사업이 3월에 착수되었으며, 본체 개발이 사업 후반기에 집중되어 있어 현재 시점에서 실집행률이 다소 부진하지만 연도 내에 집행을 완료할 예정이라고 설명한다. 특히 2017년 본체 예산은 2016년에 계약을 완료한 본체 구성품 제작 계약 대금의 차수별 집행 금액이기 때문에 예산이 미집행될 경우 위약금 지급 등의 문제가 발생할 수 있다는 입장이다. 그러나 위성개발 사업의 경우 제작된 구성품의 검수 등으로 인도시기와 대금 지급이 지연되고, 이로 인하여 사업비의 이월 집행이 주로 발생하였다는 점을 고려할 때, 계약 대금의 연도내 집행은 불투명한 측면이 있다. 따라서 차세대중형위성개발 사업은 위성개발 사업의 연도별 평균 실집행률을 감안하여 적정 수준으로 예산을 조정하는 방안을 모색해 볼 필요가 있다.
어느 부서에서 차세대중형위성개발 사업의 예산을 실행하지
미래창조과학부