무기체계에 대한 소요가 결정되고, 선행연구단계에서 방위사업 추진 전략이 결정되면 사업추진 각 단계에서는 해당 단계에서의 추진 계획을 다시 검토한다. 이때에 남아있는 후속단계들에 대한 재검토는 이루어지지 않고 있다. 이로 인하여 선행연구단계에서의 사업추진기본전략 결정 이후 변경되는 환경 여건 때문에 총수명주기 비용 대비 효과가 최대가 되는 새로운 대안들의 검토기회를 놓치게 되어 방위사업 추진의 효율성이 저하되는 결과를 초래한다. 따라서 사업 추진단계마다 남아있는 단계들의 사업내용과 기간, 비용 등 사업추진기본전략을 재검토하도록 의무화하여야 하고, 재검토 시에는 RAM 업무 결과와 RAM 성장계획을 반영하여 분석하도록 한다. 각 단계에서 수행하여야 할 세부적 대안들을 결정할 때에도 그리고 남아있는 후속단계들을 포함한 수명주기 간 사업추진기본전략을 재검토할 때에도, 수명주기 비용 대비 효과를 적용하여야 하는데, 수명주기 비용의 정확성을 제고하기 위해서는 RAM 분석 결과 활용이 필요하기 때문이다.
RAM 분석 결과를 활용하여 무엇의 정확성을 제고해야 할까
사업추진기본전략