2008년도 주요업무 추진계획
2. 공공환경시설에 대한 최적화 지원
2-1. 상∙하수도 정책지원
□ 내실있는 정책지원으로 국가예산의 효율적 집행 도모
○ 수도정비기본계획 기술검토 등 상수도정책지원 135건 계획
○ 하수도정비기본계획 기술검토 등 하수도정책지원 185건 계획
○ 하수관거정비계획 수립지원 등 관거정비 기술지원 152건 계획
□ 하수도사업 국고보조금 집행 지원
○ 하수관거 국고보조금 사업 기술지원 530건 계획
□ 상하수도 종합정보시스템 운영
○ 상하수도 통계, 수질자료 분석 등으로 불신해소 및 신뢰성제고
○ 실시간 수돗물 수질 및 수량관리시스템 구축 예정
2-2. 공공환경시설 설치․지원
□ 유역별 통합하수처리체계 구축
○ 남강댐 등 7개 다목적댐 상류지역 532개 하수도 시설에 대해 2010년까지 유역별 통합관리시스템 구축
□ 하수종말처리장 등 하수도사업 추진
○ 하수도 민간투자사업 등 하수종말처리시설 25개소
○ 한강수계 하수관거정비 시범사업 972㎞
­1단계 : 7개 공구(’07.12 준공), 1개 공구(’08.11 준공예정)
2단계 : ’06.12~’10.12월까지, 4개 공구 714㎞
○ 하수관거정비 BTL 민간투자사업 4,331㎞
­’05년도 사업 : 총17개 사업 공사중
­’06년도 사업 : 총29개 사업 중 21개 사업 실시설계중
­’07년도 사업 : 총15개 사업 중 7개 사업 협상중
­’08년도 사업 : 총16개 사업 중 8개 사업 협약체결
○ 지자체 하수관거정비시설 11개 사업 497㎞
□ 산업단지 폐수종말처리시설 설치
○ 파주 LCD 지방산업단지 등 11개소
□ 지자체의 축산․분뇨 및 폐기물처리시설 설치
○ 경주시 축산폐수공공처리시설 등 21개소
□ 낙동강수계 완충저류시설 설치
○ 구미 1, 2, 3산단 등 3개 산업단지
□ 남북환경협력 및 기술지원
○ 개성공단 폐수종말처리장 운영(’07.7.1～’09.12.31/2년 6개월)
2-3. 환경시설 기술진단 및 지원
□ 공공환경시설 기술진단
○ 공공환경시설 기술진단 282개소 계획
□ 환경시설 기술지원
○ 환경오염방지시설 기술지원 350개소 계획
○ 악취배출사업장 기술지원 150개소 계획
환경관리공단 2008년도 주요업무 추진계획
다목적댐 상류지역 하수도 시설에 대한 유역별 통합관리시스템을 언제까지 만들어
2010년