제목 고덕강일 1지구 내 고덕천 제방도로 가로등 관련 철거 및 복구 등 검토보고
다. 현황 및 문제점
○ 1지구 내 교량공사 시행과 관련하여 제방도로 지장물(보안등 외) 이설에 대해 강동
구청 도로과 협의를 시행(2019.8월)하였으며 이에 따라 공사완료 후 기존 협의결과를 반영한 교량하부 가로등 복구가 필요한 실정임
○ 또한 교량신설로 인한 우회도로 개설시 강동구청 도로과로부터 야간 안전사고 방지를 위한 가로등 설치 요청이 있어 이에 대한 반영·검토가 필요함
 라. 검토내용
○ 고덕천 신설교량 하부에 기존 지장물 이설로 철거된 가로등을 재설치하여 보행자 안전·환경개선 도모 (관리청 최종협의 결과 당초 8개소에서 추가 1개소 포함 총 9개소 확정)
○ 지구 내 진입(올림픽도로→1지구) 교통량의 원활한 소통 및 야간주행 안전확보를 위해 우회도로 한전주에 가로등(투광등) 설치
○ 소요 공사비 : (증) 44,770천원 (제잡비 포함)
마. 조치계획
○ 상기 검토내용에 대해 책임건설사업관리기술자에게 승인통보하고 추후 설계변경 시 정산·반영
고덕강일 1지구 내 고덕천 제방도로 가로등 관련 철거 및 복구 등 검토보고
한전주에 무엇을 설치해 고덕강일 1지구 내 들어오는 교통량을 원활하게 하니
가로등