『율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사』적기 준공을 위한 TF 구성·운영 계획
Ⅱ 공정추진계획
 추진근거
 터널상부 공사 조속히 추진하여 시민들께 보행 공간 제공(2021.4.27. 시장)
 적기 준공을 위한 TF 구성·운영 계획 수립 요청(2021.4.28. 본부장)
 진행사항
 전문가 자문을 통해 협문 등에 대한 설계 재보완(문화재위원회 심의(2020.10.14))
- 전문가 자문과정에서 담장의 선형, 축조형식 결정위해 시굴조사 및 학술분석 요구
- 문화재위원 입회하에 시굴조사 시행 협의 완료로 현재 진행중
 추진방향
 분야별 역할분담을 명확히 하여 사업추진 철저
- 업무협조가 필요한 부분에 대해서 부서별 적극 협조
- 2022. 6월까지 담장 쌓기 및 북신문·협문 설치 완료를 목표로 하되, 상부 보행로 울타리 설치 등은 2022. 9월까지 추진
『율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사』 적기 준공을 위한 TF 구성·운영 계획
율곡로 창경궁 앞 도로구조 개선 공사와 관련된 시굴조사는 누구의 입회하에 진행되니
문화재위원