공사기간 연장 검토보고(2차 계약분)(남산 회현자락 한양도성 현장 유적전시관 조성공사)
Ⅰ 사업개요
사업명: 남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성
위치: 중구 소파로 46외 13필지(사업지 면적 43,630㎡)
공사내용
· 성곽유구 보호시설 1,440㎡, 인포센터 280㎡, 관람데크 143m
· 유구 보존처리, 멸실구간 흔적 형상화 74m, 토목·배수공사, 조경공사
계약개요
· 계약자: 원택건설㈜, 명헌건설㈜
· 계약금액: ￦2,905,883천원(총차 ￦4,036,442천원)
· 공사기간(1차):2018.11.19.~2020.6.19.(총차 2018.11.19.~2021.4.8.)
추진경위
· 2020. 6.19. 야외 유적전시관 준공접수
· 2020. 9.18. 전시안내센터 재설계 방침
한양도성 유적전시관 전시관리실 재설계 추진계획 보고와 관련한양도성도감-9507(2020.9.18.)
· 2020. 9.23. 전시안내센터 공사중단 요청(서울시 →시공자, 감리자)
· 2020. 11.2. 야외 유적전시관 시범개장
· 2020. 11.9. 전시안내센터 설계계약
· 2021. 3.18. 도시계획시설변경을 위한 열람공고중(15일간)
※ 향후계획: 푸른도시국 도시공원위원회심의, 문화재청 설계심사, 중구청 공용건축물 협의
공사기간 연장 검토보고(2차 계약분)(남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관 조성공사)
어디와 어디가 남산회현자락 한양도성 현장유적박물관 만들기 위한 계약을 했지
원택건설㈜, 명헌건설㈜