시도 상 측구정비 예산 재배정 계획
3 추진 계획
○정비물량 조사
- 당초(2020년) 조사된 시도 상 측구 물고임 구간에 대한 자치구 담당자, 우리 시 합동 조사결과 당초보다 정비 물량 감소
※ 기 정비완료, 타 사업의 도로정비계획, 자치구 도로, 단순 표면 물고임으로 측구 상태가 비교적 양호하고 정비의 실효성이 낮은 구간은 대상에서 제외
- 14개 자치구에서 기존 물고임 추가 물량에 대한 예산 재배정 요청
※ 빗물받이 주변 원활한 배수처리 및 불량 측구에 대한 민원발생 등 정비의 필요성이 있는 구간은 물량(연장)을 확대하여 정비(경계석 교체 병행)
○정비규모 : 측구 8,463m, 보차도 경계석 3,330m
※ 당초(10,293m): 도로물고임 구간 측구정비 요청(도로관리과-2703호, 2021.2.16.)
변경(8,463m): 자치구별 점검 후 조정물량(4,737m)+추가 수요 조정물량 (3,726m)
○정비기간 : 2021. 5.~ 6.
○소요예산 : 1,500백만 원
- 정비대상 조사결과를 반영하여 예산범위내 해당 자치구 재배정 <붙임>
- 예산과목 : [보행정책과] 보행환경 개선, 시도 상 보도 유지관리, 시설비
○정비방안
- 우기 전 조치하여 시민불편 조기 해소 및 시공품질 확보
- 보도공사 설계시공 매뉴얼 등 관련 규정 준수토록 현장감독 철저
- 도로물고임(도로관리과 자료) 및 추가 물량의 시급한 구간 우선 정비
시도 상 측구정비 예산 재배정 계획
도로물고임이 일어나는 측구를 정비하려고 도로관리과에서 얼마의 시설비를 확보했니
1,500백만 원