한-미 정상회담을 통한 우주개발 성과의 실현을 위한 ‘제19회 국가우주위원회 개최’
제19회 국가우주위원회 안건별 요약자료
Ⅲ. 주요 사업 일정 조정
□ 주요 우주사업 일정 조정
ㅇ (발사체) 독자 발사체 개발 과정에서 발생한 일정지연 요소를 반영하여 한국형발사체의 두차례 본발사일정 조정*(2020.12월, 우주위)
* 1차 발사 : 2021.2월→10월, 2차 발사 : 2021.10월→2022.5월
※ 1단부 조립복잡성으로 인한 조립 지연, 단간 조립 일정 기간 증가, 발사 전기체 건전성 확인을 위한 발사전최종시험(WDR(Wet Dress Rehearsal) 수행 등을 반영
- 현재 변경된 일정에 따라 정상 개발 중으로 1단부 QM 연소시험 성공(2021.4월)으로 단별 개발은 마무리되었으며, FM 총조립 준비 중
ㅇ (위성) 코로나 19로 인한 해외 탑재체 제작사의 개발일정 지연등으로 일부 다목적실용위성*, 차세대중형위성** 발사일정 조정
* (다목적6호, 2020→2022년) 해외(독일) 제작 SAR 탑재체 주요 구성품(안테나) 개발 지연(다목적7호, 2021→2022년) 탑재체 주요 부분품(주반사경(프랑스), 초점면유닛(독일), 적외선검출기(독일)) 제작 지연
** (차세대 1호, 2019→2021년, 발사 완료) 코로나 19로 인한 발사용역 일정 지연(차세대 2호, 2020→2022년) 1호 개발 지연에 따라 1,2호 공동으로 사용하는 환경시험설비 사용제한으로 2호 개발도 순차적 지연
ㅇ (우주탐사) 국내 최초 우주탐사선 개발과정에서 발생한 기술적 난제해소를 위해 중량목표, 임무궤도, 사업기간 조정*(2019.9월, 우주실무위)
* (중량) 550kg→678kg, (임무궤도) 원궤도→원·타원궤도 병용, (사업기간) 220.12월→2022.7월
- 현재 변경된 일정에 따라 정상 개발 중으로 달 궤도선 시스템 총조립시험과 달 전이궤도 상세설계 진행 중
제19회 국가우주위원회 개최
제19회 국가우주위원회에서 조정한 한국형 발사체의 2차 본발사일정은 언제야
2022.5월