-인왕산 둘레길 조성공사- 준공기한 연기 검토보고
1. 공사개요
○ 공사명 : 인왕산 둘레길 조성공사
○ 위치 : 홍제동 산 1-1일대
○ 공사내용 : 데크쉼터, 목계단, 지반보호매트, 안내판 설치, 수목식재 등
○ 계약금액 : *******************************
○ 도급자 : 엠에이치엔지니어링 주식회사 대표 ***
2. 변경내용
○ 공사기간 변경
- 당초 : 2020. 12. 28. ~ 2021. 4. 6. - 변경 : 2020. 12. 28. ~ 2021. 6. 5.
3. 연기사유
○ 동절기(12월~2월)에는 데크계단 등 설치 시 하부기초가 되는 콘크리트양생에 어려움이 있으며, 겨울철 지반 동결로 공사에 어려움이 있어 현장의 품질 및 안전관리를 위해 공사기간을 연장하고자 함
4. 연기귀책 : 서대문구청장
5. 지체상금 부과여부 : 미부과
6. 보고자 의견
○ 상기와 같이 공사기간을 연장 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.
「인왕산 둘레길 조성공사」준공기한 연기 검토보고
누가 인왕산 둘레길 조성공사 준공기한 연기 책임자일까
서대문구청장