중이온가속기 세부이행계획(안) 온라인 공청회 개최 - 15개 이행과제별 책임자, 세부추진계획, 진도관리점 명시하여 사업관리 강화
□ 1단계에서는 금년 말까지 기술이 확보된 저에너지 가속장치 구축에 집중하기 위해 리스크 관리를 위한 상시 협력방안 제시, 진도관리점(Critical Check Point)을 명시하여 사업관리를 강화하였다.
ㅇ 저에너지 가속장치의 제작·설치 일정 준수를 위해 기술인력, 시험설비등 모든 자원을 최우선으로 배치하고, 해외전문가 자문을 월 1~2회 실시하여 발생가능한 문제는 사전에 예방하고 금년 10월 중에 해외 가속기전문가 검증단의 현장 점검을 받을 예정이다.
ㅇ 구축 완료 후 시운전에 필요한 극저온시스탬 냉각을 성공적으로 수행하기 위해 극저온 계통 전반에 대하여 국내외 기관과 업무협력, 자문을 수행하여 위험요인을 최소화시킬 계획이다.
ㅇ 아울러 고에너지 가속장치 개발의 위험요소를 최소화하고자 기존에 설계된 가속관(SSR1, SSR2)에 추가로 대안 설계도 병행 추진할 예정이다.
□ 1단계 이후에는 선행 R&D를 통해 성능을 아직 확보하지 못한 고에너지 가속구간의 기술적 문제를 해결하여 성공 가능성을 제고한 후 본제품 양산 및 구축에 착수할 계획이다.
ㅇ 선행 R&D 기간에는 중이온가속기건설구축사업단 중심으로 고에너지 가속장치의 시제품, 초도양산품 개발 및 제작을 통해 초전도가속관과 가속모듈의 양산을 위한 제작기술 확보 및 공정절차를 확립할 예정이며, 이 과정을 통해 확보된 기술을 바탕으로 2단계 기간에 고에너지 가속구간 구축을 완료한다는 계획이다.
중이온가속기 세부이행계획(안) 온라인 공청회 개최
고에너지 가속장치 개발의 위험요인을 없애기 위해 어떤 설계를 병행하여 기존에 설계된 가속관에 추가하니
대안 설계