실・국장회의 2021. 6. 7.(월) 14:00, 온나라PC영상회의 6월 업무추진계획
19 주택녹지국
주요정책/현안대응
 「동인천역 2030 역전프로젝트」
○ 2021년 집수리지원사업 운영
- (사업목적) 도시재생활성화지역 내, 외부경관 개선 목적의 집수리지원사업
- (추진기간/사업예산) 2021. 3. 15. ~ 9. 30. / 4억원
* 신청접수(4.9.)-116건 접수 / 사전검토(5.3.)- 28건 상정 / 공공건축가 컨설팅(5.11~5.15.) / 집수리지원 선정위원회 개최(6.1.) / 지방보조금심의위원회 접수(6월말) / 사업 착공(7월중) / 사업 준공(10월)
○ 2021년 주민공모사업 운영
- (사업목적) 주민참여 확대 및 지역 역량 강화
- (추진기간/사업예산) 2021. 3. ~ 11. / 3천만원
* 신청접수(4.9.)- 4건 접수 / 주민상호평가․전문가심사(4.13.) / 지방보조금심의위원회–사업자 선정(4.26)- 4건 선정 / 선정자 교육및 협약, 보조금 교부(5월말) / 사업개시 및 모니터링(6월초)
○ 중앙시장 공영주차장 확충사업
- (사업목적) 기존 공영주차장을 지하3층 규모로 확충, 이용객 편의 및 마을주차장 활용
- (추진기간/사업예산) 2020. ~ 2022. / 8,755,000천원 ※(기존)57대→(변경)202대
* 공공건축 건축기획용역(2021. 2. ~ 6.) / 공공건축심의위원회(2020.6.) / 사업계획 수립 및 종합 건설본부 협의 / 예산 배재정(하반기) / 2022년말 준공 목표
박 시장“인천 독립 40년, 인천의 희망과 도약을 논하는 자리”
언제부터 2021년 집수리지원사업이 시작되니
2021. 3. 15.