하수관거정비사업의 성과예측 모델링 개발 착수
팔당하수관거정비 시범사업계획
1. 타당성 조사결과(2001. 7. 7~2002. 3. 4)
□ 세부내역
○ 개․보수 하수관거 : 269㎞(기존 관거연장 1,831㎞의 14.7%)
○ 신설 하수관거
- 가동중인 32개 하수처리장 대상 : 1,404㎞
․ 분류식 하수관거 신설 : 760㎞(관거연장의 41.5%)
․ 미차집 지역 관거 신설 : 644㎞
- 2021년까지 설치예정인 29개 소규모 하수처리장 대상 : 227㎞
○ 배수설비 정비 : 90천개소(하수처리대상지역내 전체 가옥의 50%)
- 기존 합류식 배수설비 구조를 → 분류식 배수설비 구조로 변경
○ 유지관리 시스템 : 하수관거내 유입수/침입수의 수량을 점검하는 시스템 설치(하수처리장별로 측정)
2. 2005년까지의 사업계획
□ 사업물량
○ 개․보수 : 24개 하수처리장 대상, 151㎞(기존 관거연장의 8%)
- 가동중인 32개소중 유입수질이 설계기준대비 85% 미만 24개소 대상
○ 신설 : 2005년까지 준공예정인 7개 하수처리장 대상, 697㎞
□ 투자우선순위
○ 하수처리장별 : 설계기준대비 유입수질이 낮은 곳부터 사업추진
- 신설하수처리장(7개소)은 준공시기에 맞춰 관거정비
○ 처리구역별 : 투자금액대비 사업성과가 높은 곳부터 사업추진
- 하천차집구간 → 배수설비 → 차집관거 → 지․간선 관거 파손부위 순으로 정비사업 추진
※ 1억원 투자시 사업성과 : 하천 차집구간 정비시(BOD 오염부하량 86㎏ 차집), 지․간선관거 정비시(0.2㎏ 차집)
□ 재원 조달계획(소요액 : 6,500억원)
○ 국고 4,550억원(70%), 수계관리기금 1,360억원(21%) 지방비 590억원(9%)
하수관거정비사업의 성과예측 모델링 개발 착수
타당성 조사결과 배수설비 정비 부분에서 기존 합류식에서 어떤 구조로 변경하였니
분류식 배수설비