구립가좌제일어린이집 리모델링 공사(건축, 기계)실정 보고 및 설계 변경 검토 보고
 주요 변경사항
❍ 현장여건에 따른 변경
- 오수관, 하수관 분리 후 옥외 멘홀 설치
- 기존 건축물의 기초가 조적조로 시공되어 콘크리트 기초로 변경 및 기존 슬라브와 연결
- 내부시설 설치공간이 부족하여 창문 일부 삭제(벽체로 변경)
- 마감재 두께로 인해 차량통행에 어려움이 있어 마감재 두께를 변경하기 위해 우측입면 하단부 석재로 변경
- 설계 시 주방전면부에 계획된 개비온 벽체는 차량통행에 어려움이 있어 목재데크로 변경
❍ 발주처 요구사항에 따른 변경
- 기존 건축물대장 상 면적과 현황이 상이하여 3층 증축하여 면적과 현황 일치
- 고효율 단열성능 확보를 위하여 단열재 변경
- 3층 증축부분 보일러, 에어컨 각 1개씩 추가 설치
- 옥상 텃밭, 자전거 보관소, 놀이터 난간 설치
❍ 설계누락(오류)에 따른 변경
- 비상계단 위치가 놀이터를 침범하여 비상계단 및 장애인 경사로 위치 변경
- 기존 내역서 상 모래 수량이 누락되어 변경
- 중앙컨트롤러가 과다 설계 되어 해당사항 삭제
"구립가좌제일어린이집 리모델링 공사(건축, 기계) 실정보고 및 설계변경 검토 보고"
구립가좌제일어린이집 리모델링 공사에서 고효율 단열성능 확보를 위해 무엇을 변경해
단열재