우주를 향한 대한민국의 새로운 도전- 과기정통부, 제3차 우주개발진흥기본계획 발표 -
제14차 국가우주위원회 안건 요약
<1호> 한국형발사체개발 일정 검토 및 향후계획(안)
1. 추진 배경
ㅇ「제3차 우주개발진흥 기본계획(2018년∼2022년)」수립 과정에서 정책 신뢰도 제고를 위해 한국형발사체 3단계(본발사) 일정 반영 필요성이 제기
※ 시험발사체 발사 일정 조정(2017.12월→2018.10월) 당시, 기술 습득 상황에 따라 3단계 일정이 유동적임에 따라 결정 유보(국가우주위, 2016.12월)
2. 주요내용
ㅇ (개발 현황 점검) 발사체 체계조립, 액체엔진 개발, 발사대 구축 등은 정상 추진되고 있으나 1단/3단 추진제 탱크는 기술적 어려움으로 일정 지연
- (1단 탱크) 1단계 예산부족으로 장비 도입이 지연, 제작 불량 발생 및 제작업체 중도 변경 등으로 18개월 납품 지연 (2017.4월→2018.10월)
- (3단 탱크) 2단 탱크의 기술적 난제 해결과정에서 제작 순연, 경량화 요구 조건에 따른 제작 난이도 증가 등으로 11개월 납품지연 (2017.4월→2018.3월)
ㅇ (사업 일정 조정) 구성품 개발 현황, 향후 시험 일정을 고려하여 1차 본발사를 2019.12월→2021.2월, 2차 본발사를 2020.6월→2021.10월로 조정
※ 1차 시험발사(2018.10월) 실패시, 2차 시험발사(2019.10월)를 실시하며 본발사 및 사업기간을 각각 4개월 추가 연장(1차 본발사 2021.6월, 2차 본발사 2022.2월)
ㅇ (소요예산) H/W성(제작, 시험 등) 경비는 변동이 없으나 S/W성(인건비, 연구활동비 등) 경비는 증가(1년 연장시 113억원 규모)
※ 항우연 자체 예산(연구개발준비금, 이자수익)으로 해결하고, 2차 시험발사에 따른 소요예산 344억원은 2020년 이후 예산에 증액 반영
ㅇ (일정관리 강화) 일정 위험 요인에 대한 복수 대비책을 마련하고 외부 전문가의 사업진도 점검 강화
우주를 향한 대한민국의 새로운 도전, 제3차 우주개발진흥기본계획 발표
제3차 우주개발진흥 기본계획 수립 과정의 신뢰도 제고를 위해 무슨 일정을 반영할 필요가 있어
한국형발사체 3단계(본발사)