‘캠프 캐롤 고엽제 매립 의혹’ 관련, 기지 내외의 한미공동조사 추진상황입니다.
□ 6.7(화), 추진상황
【기지 내부】
ㅇ 헬기장에 대한 '지표투과 레이더(GPR)' 조사(48m×80m)
※ 현재, 전체 180m×80m 중 94m×80m에 대해 조사 완료
ㅇ 지하수 관측정 시료채취를 위한 사전 조사(물량, 채취방식 등)
【기지 주변】
ㅇ 헬기장․D구역 주변 등 기존 시료 채취 지점(지하수, 토양 등)에 대한 위치 측량
□ 6.8(수), 추진계획
【기지 내부】
ㅇ 헬기장에 대한 '지표투과 레이더(GPR)' 조사(86m×80m)
ㅇ 지하수 관측정 시료채취 1개 지점(총 16개 지점)
※ 사전조사 결과, 시료채취 물량 부족으로 인해 최대 1개 지점/일 가능 예상
【기지 주변】
ㅇ 41구역 주변에 대한 토양시료 채취 4개 지점(총 8개 지점)
ㅇ 헬기장․D구역 주변 등 기존 시료 채취 지점(지하수, 토양 등)에 대한 위치 측량
‘캠프 캐롤 고엽제 매립 의혹’ 관련, 기지 내외의 한미공동조사 추진상황입니다
캠프 캐롤 고엽제 매립 의혹 관련 조사에서 41구역 주변 토양시료는 몇 개 채취했어
4개