지하수이용 허가기간연장및 사후관리추진계획
Ⅳ 시행계획
 공사 및 용역시행
○ 심정호 사후관리 시행
- 시행방법 : 각 지하수 호별 사후관리 시행
▶ 지하수개발 전문업체에 수의계약하여 시행 조치
- 소요예산 : 20,000천원
- 추진일정
· 2021.05 : 사후관리 계약의뢰
· 2021.06 : 사후관리 완료(과천시청 사후관리 내용통보)
○ 심정호 환경영향평가 시행
- 시행방법 : 지하수6개소 공동 영향평가 시행
▶ 전문업체 평가기관에 수의계약하여 시행 조치
- 소요예산 : 15,000천원
- 추진일정
· 2021.06 : 영향평가 계약의뢰
· 2021.06 : 사후관리 완료 후 영향평가 시행
· 2021.07 : 영향평가 완료후 지하수이용허가 연장조치(5년)
○ 지하수 공급유량계 설치
- 시행방법 : 지하수공급관에 초음파 유량계 설치
▶ 전문업체 제어업체에 수의계약하여 시행 조치
- 소요예산 : 20,000천원
· 공 사 비 : 12,000천원(유량계 및 운영 프로그램 설치)
· 관급자재 구매 : 8,000천원(초음파 유량계)
- 추진일정
· 2021.06 : 공사 발주 및 조달구매 시행
· 2021.07~08 : 공사시행 및 완료
 소요예산
○ 소요금액 : 55,000천원
○ 예산과목 : 공원이용 시민 만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물유지보수 및 정비, 시설비(기계설비 정비)
 기대효과
○ 지하수 관정내 오염물질 제거와 사용기간 연장을 통한 양질의 급수 시스템 유지
○ 급수데이타의 체계적 확보 및 노후 설비 개선을 통한 안정적인 급수 체계 도모 끝.
지하수 이용 허가기간 연장 및 사후관리 추진 계획
심정호의 각 지하수 호별 사후관리를 위해 소요된 예산은 얼마야
20,000천원