1MW 이하 소규모 신재생발전 사업자의 계통접속 빨라진다
□ 산업통상자원부는 지난해 10월 “1MW 이하 소규모 신재생 계통접속 보장” 정책을 시행한 이후 접속 수요가 급증해 일부 사업자의 계통 접속이 지연됨에 따라 연말까지 모두 해소할 계획이라고 밝혔다.
ㅇ 3월말 현재 접속용량 부족으로 대기중인 약 974MW(3,681건)에 대해 변압기당 접속용량을 25MW에서 50MW로 늘리는 한편, 변압기 및 배전선로 등을 추가로 설치할 예정이다.
- 대기중인 용량의 76%(742MW)는 4월 1일부터 시행한 변압기당 접속용량 확대로 즉시 해소되며, 6월까지 변압기 신설로 10%(98MW), 12월까지 배전선로 신설로 나머지 14%(134MW)가 해소될 것으로 보인다.
□ 이러한 설비 증설 조치를 통해 풍부한 일조량과 상대적으로 값싼 토지 가격으로 소규모 태양광 발전이 밀집된 전남․전북․경북 지역의 현재 접속대기 중인 용량이 연내 사라질 것으로 기대된다.
1MW 이하 소규모 신재생발전 사업자의 계통접속 빨라진다
4월 1일부터 시행한 변압기당 접속용량 확대로 대기중인 용량의 몇 퍼센트가 해결되니
76%