정부, 달 탐사 개발기간 현실화한다- 시험용 달 궤도선 개발기간 2년 연장하여 기술개발 내실화 
o 궤도선의 시스템 및 본체는, 설계과정에서 목표중량(550kg)을 약 100kg 초과하는 문제가 발생하여 임무설계 보완 및 경량화 재설계를 통해 해결하였고, 이 과정에서 기본설계가 3개월 늦어졌다.(2017.3월완료)
※ 1단계 시험용 궤도선의 목표중량은 2단계 한국형발사체의 발사용량을 감안하여 550kg으로 설정함
o 달 궤도선의 신규 개발부품인 대용량 추진시스템, 경량 본체 전장품 등은 국내 기술개발 역량을 고려할 때, 충분한 개발기간이 필요한 것으로 점검되었다.
※ 추진시스템: 달 궤도선이 지구에서 달까지 이동하고 달 궤도 진입에 필요한 핵심부품
※ 경량 본체 전장품: 탑재컴퓨터 등 5개 부품을 통합하여 무게와 전력을 절감한 전기전자부품
o 또한, 궤도선의 임무수명과 탑재체 수가 늘어나고 신규개발 품목이 추가되면서 기술개발 난이도가 높아져, 기능검증 및 우주환경 안정성확보를 위해 추가 조립‧시험기간이 필요한 것으로 나타났다.
※ 임무수명 3개월→1년, 탑재체 4→6개, 국산화 부품추가(추력기, 전장품 등) 등
□ 이러한 점검결과를 바탕으로, 점검위원회는 당초 계획된 2018년 시험용 달 궤도선 발사는 무리한 일정으로 현실적으로 달성이 어려운 것으로 진단하였다.
제13회 국가우주위원회 개최
달 궤도선의 시스템과 본체 무게가 목표중량을 넘어 몇 개월 더 기본설계가 늦어졌어
3개월