보건소 구내식당 시설개선 공사 계획
Ⅱ 공사개요
▢ 공사대상: 보건소 지하1층 구내식당 조리실 부분
▢ 공사기간: 5. 15.(토) ~ 5. 23.(일) 9일간
▢ 공사내용
○ 기존 타일 및 창호 철거 후 미끄럼방지 타일, 이중창호 설치
○ 바닥에 위치한 배수 트렌치 교체(스테인리스)
○ 타일바닥 미장 및 방수 공사
Ⅲ 세부 추진계획
▢ 공사방법
○ 공사기간이 열흘정도 소요됨에 따라 구내식당 이용에 최대한 지장이 없도록 석가탄신일과 주말을 포함하여 공사를 진행할 예정
▢ 공사공정
○ 철거공사: 타일 및 창호 해체 및 수선, 폐기물 처리
○ 창호공사: 기존 창 철거 후 이중창으로 설치
○ 미장공사: 기존 바닥 타일 철거부분 재미장 후 방수 작업
○ 타일공사: 압찰시멘트 도포 후 바닥 타일 설치 및 보양
○ 트렌치공사: 기존 배수트렌치 철거 및 스테인리스 제품으로 재시공
▢ 계약방법: 수의계약
▢ 예상소요예산: 금11,500,000원
○ 공사비: 금11,000,000원, 도시가스 재시공: 금500,000원
 –도시가스 배관 해체 및 재 연결시 자격이 있는자의 시공이 필요
▢ 예산과목: 보건위생과, 행복한 건강도시 조성, 보건소 환경개선 및
 업무지원, 청사관리, 시설비 및 부대비, 시설비
보건소 구내식당 시설개선 공사 계획
보건소 구내식당 시설개선 공사 계획으로 창호공사는 어떤 것으로 설치할 계획이야
이중창