중이온가속기 구축 및 활용연구 체계 개편 추진
중이온가속기 구축사업 추진 실적
 개요
❍ (목표) 과학벨트 핵심 기초연구시설로서 세계 최고 수준의 중이온 가속기를 구축하여 세계 과학자 유입을 촉진
❍ (경과) 중이온가속기 개념설계(2010.3~2011.2/미래부)→ IBS 내 중이온가속기
사업단 설치(2011.12)→ 중이온가속기 상세설계 완료(2012.5~2013.6, 중이온사업단)
 추진 실적
❍ (장치개발) 국제자문위 자문결과(2013.7월) 등을 반영하여 상세설계 최종 보완‧확정(2013.10월) → 핵심장치 제작 및 성능시험 중(2013.말~)
- 1/2단계 가속관(2014.7월), 입사기(injector)(2014.9월) 등 주요 가속장치의 시제품 제작이 완료되어 현재 성능 시험 중
❍ (시설건설) 건립기본계획(2014.5, 벨트위), 개발계획(2014.9월)을 통해 부지 위치‧규모‧형상 및 시설규모 확정 → 장치구축 중심에서 시설건설사업* 본격화
* 가속기 시설건설사업 추진계획 확정(2014.7, 추진위)→ 기본설계 현상공모 중(2014.8∼11월)
중이온가속기 구축 및 활용연구 체계 개편 추진
세계 최고 레벨로 구축하여 세계 과학자를 들이려는 과학벨트 핵심 기초연구시설은 무엇일까
중이온 가속기