「한남대교 보수공사」실정보고에 따른 사업 계획 변경 검토 보고
Ⅰ 관련 근거
□ 실정보고〔공기연장, P14교각 단면보수, P2교각 단면확대 시공방안〕
〔(주)동명기술공단 2021-151호(2021.04.26.)〕
Ⅱ 공사 개요
□ 공사명 : 한남대교 보수공사(장기계속, 3차수)
□ 규모 : 교각 보수 보강(P2,8,9,11,12,15,19,21,22,23,27)
□ 공사기간 : 2020.3.24. ~ 2021.04.30.
□ 사업비 : 1,630백만원(도급비 1,537백만원, 관급비 91백만원, 이전비 2백만원
Ⅲ 건설사업관리자 보고 내용
□ 주요 보고내용
① P19 교각 단면 보수면적 검측 결과 반영
- 교각 단면 손상부의 보수 실시를 위해 치핑 결과 손상부의 면적과 깊이가 증가하여 이에 대한 실제 시공물량 반영 필요
② P2 교각 코핑부 단면 보강 방법 변경
- P2 코핑부 단면확대 구간은 강변북로(구리방향)와 근접되어 비계설치 및 작업공간 확보시 강변북로(구리방향) 1차로를 점용(1.15~0.6m)하는 실정임. - 강변북로 점용(1차로)시 교통소통에 지장을 초래할 우려가 있는 바, 보강방법 변경을 통해 차량 통제로 인한 교통불편 해소 및 원활한 공사 추진
③ 변경단면 설계 및 추가 공사 기간 소요로 준공기한 연기
- 구조물 설계 및 거푸집 가시설 구조검토 : 1개월 소요
- 교각 보수 보강공사 시행 : 2개월 소요
「한남대교 보수공사」실정보고에 따른 사업계획 변경 검토 보고
한남대교의 무엇을 보수 보강공사 하는데에 공사 기간이 2개월이 소요될까
교각