「장기미집행안산도시자연공원보상사업」손실보상추진계획
Ⅳ 손실보상액
□ 보상 가격시점(기준시점) :2021.04.19.
□ 손실보상금 총액 : 6,093백만원
□ 사업예산 : 6,100,833,230원 (시비)
 - 손실보상금 : 6,093,857,030원
 - 감정평가 수수료 : 6,976,200원
 - 예산과목 : 공원조성과, 생활권 공원확충, 미집행 공원조성, 장기미집행 도시공원보상사업(①도시자연공원,강북), 시설비
Ⅴ 향후일정
□ 2021. 4. 22. ~ 5 . 13. 손실보상 통지 및 협의계약 요청 1차
 * 손실보상 대상 토지·물건 소유자 및 이해관계인
□ 2021. 6월 협의계약 체결 후 소유권이전등기 및 보상금 지급
□ 2021. 9월 미협의 건 수용재결 신청
장기미집행『안산도시자연공원』손실보상 추진계획
장기 미집행 안산도시자연공원 보상사업의 사업예산 중 감정평가 수수료는 얼마야
 6,976,200원