연구현장의 의견을 반영, 달 탐사 사업 계획 변경
□ 과학기술정보통신부(장관 최기영, 이하 ‘과기정통부’)는 오늘 오전 10시에 국가우주위원회 우주개발진흥실무위원회*(이하 ‘우주실무위’)를 개최하여 달 탐사 사업 주요 계획 변경(안)을 심의·확정하였다.
* 우주개발진흥법 제6조에 근거하여, 우주개발에 관한 사항을 심의하는 국가우주위원회(위원장: 장관)의 업무를 효율적으로 수행하기 위해 1차관을 위원장으로 구성
◦ 우주실무위에서는 달탐사사업단과 우주분야 전문가로 구성된 점검평가단이 도출한 진단과 해법을 적극 수용하여 달 궤도선 개발일정을 19개월 연장(‘16∼’20.12월 → ‘16∼’22.7월)하고, 목표 중량을 678kg(당초 550kg) 수준으로 조정했다.
□ 달 궤도선은 예비설계(‘17.8월) 이후 상세설계 및 시험모델 개발과정에서 기술적 한계로 경량화에 어려움을 겪어 당초 목표(550kg)보다 중량이 128kg 증가되었다.
◦ 연구현장에서는 중량 증가로 인한 연료부족과 이에 따른 임무기간 단축 가능성 등 다양한 우려가 제기되었고, 기술적 해법에 대한 연구자 간 이견이 발생하였다.
◦ 특히, 연구자 간에는 ① 678kg급 궤도선으로 임무수행이 가능하 다는 의견과 ② 재설계가 불가피하다는 의견이 대립하였는데, 이견 조정이 어려워 사업이 지연되는 결과를 초래했다.
연구현장의 의견을 반영, 달 탐사 사업 계획 변경
어느 한국 정부 부처에서 국가우주위원회 우주개발진흥실무위원회를 열었어
과학기술정보통신부