2021년도 아트아카이브 시스템  유지관리· 기능개선(RFID) 추진계획
② 기능개선(RFID)
 사업명 : 아트아카이브 관리시스템 기능개선(RFID) 사업
 사업기간 : 2021. 5. ~ 8.(4개월)
 추진방법 : 전문업체 용역(제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약)
 사업비 : **********
○ 전산개발비(응용SW개발비) : ********
○ 예산과목 : 문화본부박물관과, 박물관및미술관활성화, 박물관및미술관건립지원,
평창동미술문화복합공간(가칭) 개관대비기반조성, 전산개발비(207-02)
 성과지표
○ RFID 태그 등록 데이터 증가율 : 30% 증가
- (당해연도 등록건수-전년도 등록건수) / 전년도 등록건수*100
 주요 사업내용
○ 2021.12월 개관준비를 위한 자료분실방지 대비 RFID 리더기 설치에 따른 기능 개선
- 보존기능 내 RFID 태그발행 기능개발
- 정수점검기능 내 RFID 정수점검 결과 연계 개발
- 반출/반입기능 내 RFID 반출/반입처리 결과 연계기능 개발
○ 기능구축 후 시범운영
- 일부 자료에 대해 태그부착(샘플링) 후 시범운영(2달)
○ 고정형/이동형 리더기 설치에 따른 소프트웨어 지원
- 리더기 설치 후 개발기능 수정 및 보완
2021년 아트아카이브 시스템 유지관리·기능개선(RFID) 추진계획
2021년도 아트아카이브 관리시스템 기능개선 사업의 추진방법은 무엇이야
전문업체 용역