과학벨트추진 걸림돌 제거, 기초연구전념 토대 마련 - 제8회 과학벨트위원회에서 기본계획 변경(안) 등 심의‧확정 -
기초과학연구원 건립 기본계획 변경(안)
② 중이온가속기 시설건설 사업내용 변경
o (부지 규모) 신동․둔곡지구 개발계획 변경(2014.9)에 따라 중이온가속기 부지규모 변경(979,321㎡ → 952,066㎡)
o (발주 방식) 기본설계 발주방식은 ‘적격심사’에서 ‘설계공모’로, 실시설계 및 시공 발주방식은 ‘일반입찰’에서 ‘기본설계 기술제안입찰’로 변경
o (건축자문위원회) 중이온가속기의 특수성․전문성을 고려, 설계·시공과정에서의 전문적 자문을 위해 별도의 자문위원회 운영
③ 연도별 예산 및 일정 조정
o (예산·일정) 2015년 예산, 사업추진일정에 따른 연도별 투자계획조정 및 LH와의 부지매매계약 체결 등을 반영하여 사업추진 일정 조정
과학비즈니스벨트위원회 개최
시공 발주방식이 일반입찰에서 어떤 입찰로 제8회 과학벨트위원회 기본 계획에서 바뀌었지
기본설계 기술제안입찰