명지대교 관련 습지보호지역 행위승인 추진현황
1. 사업개요
◦ 위치 : 부산 강서구 명지동 ~ 사하구 신평동
◦ 규모 : 5.205㎞, 왕복 6차로(교량 : 3.11㎞)
◦ 사업시행주무관청 : 부산광역시
◦ 사업자 : 명지대교(주)
2. 추진경과
<사전환경성검토 협의>
◦ '03.02.26 : 사전환경성검토 1차 협의요청(부산시 → 우리청)
◦ '03.07.21 : 사업추진 여부를 재검토 통보(우리청 → 부산시)
◦ '03.08.23 : 사전환경성검토 재 협의요청(부산시 → 우리청)
◦ '03.12.31 : (최종)협의의견 회신(우리청 → 부산시)
- 문화재청에서 당초 부산시의 계획노선보다 500m를 인공 철새 도래지 북쪽으로 우회토록 협의(‘02. 3. 2)한 내용보다 100m 이상 추가 이격하여 조류보호 및 공사시 수로에 미치는 영향을 최소화
- 철새들에 민감한 영향을 미칠수 있는 낙동강하구언 주변 명지주거단지를 저층화(15~20층 → 5~10층)
- 시민단체의 합리적이고 타당한 의견은 사업에 최대한 반영
<환경영향평가 협의>
◦ '04.08.03 : 환경영향평가 협의요청(부산시 → 우리청)
◦ '04.12.21 : 환경영향평가협의 회신(우리청 → 부산시)
<습지보호지역 행위 승인>
◦ '05.02.03 : 습지보호지역내 행위 승인신청(명지대교(주) → 우리청)
◦ '05.05.18 : 부산시, 시민환경단체 참여 공개토론회 개최
◦ '05.06.08 : 습지보호지역내 행위 승인(우리청 → 명지대교(주))
- 문화재 현상변경허가('04.5.25), 사전환경성검토 협의('03.12.31)및 환경영향평가 협의('04.12.21)
- 동절기(11월1일～익년 2월말) 중에는 모든공사 중지(P5～P18)및 항타작업 금지
명지대교 관련 습지보호지역 행위승인 추진현황
낙동강하구언 주변 명지주거단지를 어떤 것을 배려하기 위해 저층화하는 거지
철새들