빗물펌프장 시설용량증대 타당성조사 용역 건설기술용역 최종보고회 결과보고
Ⅰ 최종보고회 개요
❍ 일시 : 2021. 04. 29(목), 14:00~16:00
❍ 장소 : 서울시청 서소문별관 1동 8층 물순환안전국 회의실
❍ 진행방법 : 용역사 보고(프리젠테이션) 및 질의 응답 등
❍ 참석자 : 외부전문가(4명), 용역사, 관계 공무원 등
- 내부(4명) : 물순환안전국장, 하천관리과장, 치수설비팀장, 담당자
- 외부(11명) : 관련전문가(4명), 용역사(3명), 자치구 공무원(4명)
Ⅱ 자문의견 내용
❍ 물순환안전국장
- 그동안 빗물펌프장 증설사업 진행이 어려웠던 원인을 분석 하고 사업 부지에 대하여 유관기관 협의를 통해 사업추진 가능성 확인 필요
❍ 하천관리과장
- 유역내 진행중인사업(한남재정비,과천이수간복합터널)과 연계하여 효율적인 증설방안 검토와 사업비에 대한 연차별 투입계획 등을 반영한 우선순위 결정이 필요함.

빗물펌프장 시설용량증대 타당성조사 용역 최종보고회 결과 보고
서울시청 서소문별관 1동 몇 층에 물순환안전국 회의실이 위치하지
8층