동 청사 안전점검 계획
1 추진개요
추진근거: 2021년 여름철 종합대책 수립지침(강북구)
추진기간: 2021. 5. 15.(토) ~ 2021. 10. 15.(금) 5개월 간
추진대상: 총 16개소(동 청사 12개소, 자치회관 4개소) 
※ 미아동복합청사 제외(행정지원과 소관)
추진방법: 세부 추진계획에 따라 주민센터별 추진
2 세부 추진계획
청사 안전점검
○ 점검기간: 2021. 5. 17.(월) ~ 5. 28.(금) 
○ 점검방법: 붙임2 안전점검표에 의한 점검 후 결과 제출 
○ 주요 점검사항
- 건물의 주요 구조부 균열, 내력저하, 침하, 붕괴위험 등
- 지하층 벽체 균열 및 누수여부
- 옥상누수 및 내․외 백화현상, 벽돌 콘크리트 탈락여부
- 전기 및 배관설비 노후화 등 유지관리 상태
- 시설물 유지관리에 필요한 각종 점검 등 이행사항
- 여름철 장마, 태풍 등으로 발생할 수 있는 균열 및 누수 중점 점검
- 2021년 여름철 종합대책 관련 -동 청사 안전점검 계획
2021년 여름철 종합대체 수립지침에서 무엇으로 발생할 수 있는 균열 및 누수를 중점으로 점검하나
태풍