중이온가속기사업 이상 무(無), R&D단계에서 구축단계(EPC)로 전환
□ 먼저, 사업점검 TF는 사업비의 면밀한 재산정과 일정검토를 진행하여 총사업비의 증액 없이 당초 목표 달성이 가능하도록 사업의 구조조정*을 통해 일부 장치를 구조조정하고, 건설사업비 예산을 절감하여 부족한 장치구축비에 투입하는 방안을 내놓았다.
* 일부 불요불급한 장치 및 부속건물, 일반조립동, 고주파시험동, 검출기개발동 등 제외
ㅇ 이에 따라, 지난 2011년 착수 이래 사업지연(당초 2017년 완공 → 2021년 완공) 등 장치구축 사업비 증가요인이 있었던 중이온가속기건설 구축사업은 이번 개발자, 활용연구자 및 관련 과학계의 합의를 거친 사업 구조조정방안을 통해 앞으로의 사업 추진에 탄력을 받게 되었다.
□ 또한, 사업점검 TF의 중이온가속기 활용성 검토 결과, 출력 및 실험 장치 가동율을 고려할 때 수용인력(초기 200여명, 29년 이후 600여명) 대비 활용인력(국내 150～500명, 해외 1,000명 이상)이 충분한 것으로 파악되었다.
ㅇ 따라서 사업점검 TF는 활용연구자의 양적 확대와 더불어 세계적인 성과 창출을 위한 국제공동연구과제 발굴 및 네트워크 구축 등 질적인 부분으로의 정책 전환이 필요함을 제안했다.
ㅇ 이에 따라, 기초과학연구원(IBS) 내 중이온가속기 활용연구 전담 조직을 설립해 내년부터 2021년까지 4년간 총 40억 원을 들여 중이온가속기 활용 국제공동연구와 연구인력 육성을 지원하도록 하는 방안을 제시했다.
중이온가속기사업 이상 無, R&D단계에서 구축단계로 전환
기초과학연구원은 2021년까지 4년간 얼마를 들여 중이온가속기 활용 연구와 연구인력 육성을 지원하도록 하지
40억 원