「신림선·동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사」3代 중점 관리사항(안전·공정·품질) 단계별 추진계획
3-2 적기 성공적 개통을 위한 종합계획 수립·시행 기타
 시설물 및 사업장 주변 청소 등 환경정비 계획
○ 개통 1개월 전 시설물 내·외부 환경저해 요인 단계별 제거 ⇒ 정비상태 일일보고
- 1단계(건식청소-정거장,본선) ⇒ 2단계(습식청소-정거장,본선) ⇒ 3단계(내부광택-정거장)
 도시철도 인수인계(관리이관) 계획 수립
○ 시설물6) 및 운영관리7) 이관대상 목록화 및 이관 진행사항 확인
 프레스투어, 개통홍보 영상물 제작 및 개통식 준비
○ 총무부와 연계 프래스투어(언론홍보), 개통홍보 영상물 제작, 개통식 등 준비
Ⅲ 향후 계획
 단계별 추진과제별 내부방침 수립 후 시행
※ 필요 시 외부 전문가는 ‘도시철도 기술자문단 POOL’ (2021.2.15.) 활용
 향후 진행되는 도시철도 민간투자사업의 추진 여건에 따라 단계별 추진 과제 선택 적용
"신림선, 동북선 도시철도 건설공사 3代 중점 관리사항(안전ㆍ공정ㆍ품질) 단계별 추진계획"
신림선 및 동북선 프레스투어는 어디와 연계해서 준비하는가
총무부