「광화문광장조성」보완·발전계획교통절차추진방안
 추진배경
○ 광화문 광장조성 사업의 보완·발전 방안으로 광장의 역사성 회복을 위해 “월대 복원 사업”도 병행 시행, 사업의 완성도를 높여 추진하겠다는 언론 브리핑(시장, 4.27)발표를 한 바 있음.
○ 기존 시민 광장 조성 일정에 맞춰 월대 복원을 전제로 한 사직로 선형 공사도 차질이 없이 완료될 수 있도록 교통분야의 사전 절차도 금년말 이전에 완료 협조(행정2부시장 요청(2021.5.6), 보완발전 추진 방침(2021.5.12))
○ 이에 광장 보완·발전(안)의 도로 구조안을 관련법에 따라 면밀히 검토하여 교통영향평가 등 후속 교통절차를 조속히 추진, 전체 사업공정에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하고자 함
 추진경위
○ 시장 언론브리핑(2021.4.27)
- 광장의 역사성 회복을 위해 월대 복원 사업도 이번 공사에 시행(당초 23년)
○ 공정 검검회의(2021.5.6)
- 교통 분야의 제반 절차도 금년말 이전에 모두 마무리될 수 있도록 도시교통실 협조 요청
○ 광화문광장 조성 보완.발전 방침(행정2부시장 방침 2021.5.12)
- 우리실 협조사항 : 교통분야 사전절차 단축 이행(사직로 선형공사완료 2022.4)

「광화문광장 조성」보완·발전계획 교통절차 추진방안
광화문광장조성 보완 발전 방안으로 광장의 역사성 회복을 위해 어떤 사업이 병행 시행되지
월대 복원 사업