제목 (구)동숭아트센터 리모델링공사 실정보고 승인(건축 12차_마감공사 관련 추가공사)
1. 대표이사 방침 제107(2020.03.03.)호“(구)동숭아트센터 리모델링(예술청조성)
추진계획”및 건설사업관리단(동숭CM20-174호/2021.04.01.)“마감공사 관련 추가공사 실정보고 검토 보고”관련입니다.
2. 위 호와 관련하여 건설사업관리단 및 시공사에서 제출한 마감공사 관련 추가공사에 대한 검토의견이 타당하여 실정보고에 대해 아래와 같이 승인하고자합니다.
■ 공사개요
○ 공사명 : (구)동숭아트센터 리모델링(예술청조성) 공사(건축,토목,조경,기계)
○ 시공사 : ㈜이안알앤씨_주계약자
○ 공사기간 : 2020년 4월 1일 ~ 2021년 5월 31일
 ■ 실정보고 개요
○ 내용 : 설계오류 및 건물 가치향상을 위한 마감공사 관련 변경
○ 사유
1) 구조보강으로 인한 기존 방화문철거후 신규 금속창호 설치 
2) 배연창 수량 오류에 따른 추가 및 누수방지를 위한 공중보행로 트렌치 추가
3) 안전을 위한 계단부 핸드레일 추가 시공 및 시스템 비계 설치
4) 기계실 정밀검사결과에 따른 방화구획 보완 공사 등
○ 변경내역 : 세부변경내역 붙임2‘실정보고서’참조 
■ 검토결과
○ 실정보고 내용은 설계 수량산출의 오류 및 안전에 따른 건물 가치향상을 위해 추가 반영한 상황으로 (계약예규)공사계약일반조건 제19조의2(설계서의 불분명 누락 오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)에 해당되어 실정보고를 승인하고자함.
■ 향후계획
○ 실정보고 승인 공문 발송 : ㈜정림건축종합건축사사무소
○ 추가 공사비는 최종 설계내역 변경 시(준공) 반영하여 변경계약 진행 (낙찰률 사용)
(구)동숭아트센터 리모델링공사 실정보고 승인(건축 12차_마감공사 관련 추가공사)
둥숭아트센터 리모델링 공사는 언제 끝날 것으로 예상되었니
2021년 5월 31일