수도권매립지관리공사 2010년 사업추진계획
1 저탄소 녹색성장의 핵심동력으로 개발
가. 수도권 '환경에너지 종합타운' 조성
□ 폐자원 에너지타운 조성
○ 기반조성 설계완료(’10.2), 기반조성공사(’10.4~’11.9)
- 내부도로, 상․하수도 등 각종 유틸리티시설 기반시설 설치
○ 생활폐기물 고형연료화 시범시설(200톤/일) 행정절차 마무리(’10.3)
- 안정적인 운영 및 성능보증 등을 위해 설치자 의무운영(2년)
○ 가연성폐기물 전처리(1단계, 1,000톤/일)시설 및 RDF전용보일러(600톤/일)의 연계성을 고려한 시설설치 기본계획 수립(’09.12~’10.6)
○ 음폐수(500톤/일) 및 음식물류폐기물 바이오가스화(1,000톤/일) 사업
- 설계․시공 일괄입찰 추진 및 시설공사 착수(’10.1~12)
- 환경영향평가 협의 내용 변경추진(’09.12~’10.5)
○ 하수슬러지자원화시설 설치 및 효율 개선
- 2단계(1,000톤/일, ’10.1~’11.12), 3단계(1,700톤/일, ’11.1~’12.12)
- 고화제 선정 및 설비․공정개선을 통해 1단계시설 효율 개선
○ 건설폐기물 에너지화(4,000톤/일) 사업
- 사업추진 방식 및 공모계획 수립(’10.6)
- 실증연구사업 수행 및 관계법령 개정 추진(’10.4~12)
○ 바이오가스 자동차연료화 사업
- 시설물 설치완료 및 바이오 연료 품질기준 확보(’10.1~12)
수도권매립지관리공사 2010년 사업추진계획
수도권매립지관리공사의 2010년 사업추진계획 중 수도권에 무엇을 만들려고 하니
환경에너지 종합타운