「연천군 노후 하수관로 정밀조사 용역」과업지시서
제2장 행정사항
2. 과업수행 및 공정보고
2.7 설계변경
1) 용역수행 중에 계약변경 사항이 발생할 경우에는 지방자치단체 용역계약 일반조건(안전행정부 예규 최근 개정본)에 따른다. 
2) 계약상대자는 다음과 같은 설계변경 사유가 발생하여 계약금액의 조정이 필요한 때에는 사전에 발주기관에 보고하여 승인을 득하여야 한다. 
(1) 과업 업무량 조정으로 참여 기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때
(2) 계약내용에 따른 이행수량에 의해 정산 변경 시
(3) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때
(4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능 할 때
(5) 지자체 및 관계기관의 협의 지연과 발주기관의 계획이 변경되었을 때
(6) 기타 설계변경 및 계약금액의 조정 필요성이 인정될 때
3) 계약상대자는 용역수행 중 주요 설계과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역감독자의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.
4) 다만, 주요 설계과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주청의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 설계변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주청에 제출하여야 한다. 
5) 발주청의 필요에 따라 용역의 중지 또는 취소시에는 용역타절 및 사업비를 정산 처리할 수 있으며 계약상대자는 이에 대해 이의를 제기할 수 없다.
용역사업 집행계획 및 사업수행능력평가서 제출 안내 공고
설계변경 사유가 발생하여 계약금액의 조정이 필요할 경우 어디에 보고해야 하니
발주기관