2022년도 도시건설분야 예산편성을 위한 주민참여예산 정책토론회
Ⅲ. 2022년도 주요업무 추진계획
4 우회고가 정비사업
 사업개요
❍ 위치: 중구 북성동 ∼ 동구 만석동 일원
❍ 총사업비: 44,820백만원(국비 4,695, 시비 40,125)
- 보상비 5,200 / 공사비 37,150 / 설계비 등 2,470
❍ 사업기간: 2017. ∼ 2022.
❍ 사업내용: 고가차도 철거 L=1,465m, 도로 정비 등
 추진실적
❍ 2016. 4.: 도시재생 공모사업 대상지 선정(경제기반형)
❍ 2017. 8. ∼ 2018.12.: 우회고가 정비사업 기본설계 용역
❍ 2018. 9. ~ 12.: 전문가 자문회의, 도시재생정책협의회, 주민설명회 개최
❍ 2018.12.: 주민설명회 개최(주민 대다수 전체 철거 요청)
❍ 2019. 1.: 추진계획(단계별 시행) 수립
❍ 2019. 6.: 실시설계용역 착수(종합건설본부)
❍ 2019.12.: 실시설계용역 중간보고(전체철거 건의)
❍ 2020.10.: 추진계획 변경(전체구간 동시 철거) 수립
❍ 2020.12.: 선행구간(하부도로개설공사) 착공
❍ 2020. 3.: 특정공법 선정(종합건설본부)
❍ 2021. 3. ~ 4.: 주민설명회 개최(만석동, 북성동)
❍ 2021. 5. 13.: 경관심의 완료(조건부의결)
 2022년 추진계획
❍ 2022.12.: 철거공사 준공
인천시, 시민과 소통하는 지속가능한 도시정책 수립 나서
2022년 서울시 중구 북성동에서 동구 만석동 일원의 우회고가 정비사업의 총 사업비는 얼마지
44,820백만원