남성사계시장 고객지원센터 태양광 발전장치 구매·설치 계획(Ver1.0)
Ⅳ 추진계획
건물 구조안전 진단 실시
기간 : 2021. 6. 23. ~ 6. 30.
진단업체 : 경제구조 엔지니어링
진단내용 : 태양광 발전장치 설치에 따른 건물 하중 및 구조 안전진단
태양광 지지 구조물, 태양광 패널 및 구성재 등이 견뎌 낼 수 있는 적재하중 적설하중 등 검토
※ 구조안전진단 결과 보강 공사가 필요한 경우 공사내용 및 소요예산 검토 후 태양광 설치 여부 재검토
소요예산 : 4,500,000원
태양광 발전장치 구매‧설치
구매일자 : 2021. 7. 1. ~ 7. 26. (구조진단 결과 통과 시)
구매업체 : 영동테크윈(주)
설치위치 : 남성사계시장 고객지원센터 옥상(94㎡)
소요예산 : 23,082,970원 

남성사계시장 고객지원센터 태양광 발전장치 구매·설치 계획(Ver1.0)
경제구조 엔지니어링은 언제 태양광 발전장치를 구매하여 설치했어
2021. 6. 23.