「성산로 313-321일원 사각형거 개량공사」준공기한 연기 검토보고
Ⅲ 보고내용
○ 준공기한 연기 요청 : 49일
- 당초 : 2020. 09. 29. ~ 2021. 04. 12.
- 변경 : 2020. 09. 29. ~ 2021. 05. 31.
○ 준공기한 연기 사유
- 하수관로 정비 추가구간 발생 및 중복포장 방지를 위한 동일구간 하수관로 정비(동교배수분구) 완료 후 아스콘 포장 시행에 따른 절대공기 부족
Ⅳ 검토의견
○ 건설사업관리 검토 의견
- 추가 정비구간 발생 및 동일구간 하수관로 정비(동교배수분구) 완료 후 아스콘포장 시행 따른 공사기간 연장은 계약상대자의 책임에 속하지 않은 경우로써 시공사의 공사기간 연장 요청 일수(49일) 반영은 적정하다고 판단됨. 
○ 우리 구 의견
- 「성산로 313-321일원 사각형거 개량공사」와 동일구간 동교배수분구 하수관로 정비공사(D=700mm, L=132m)가 시행됨에 따라, 예산낭비 및 중복포장 방지를 위한 해당 하수관로 정비완료 후 도로 포장함이 타당하며, 
- 공사 준공기한 49일 연장을 통한 인접구간 노후·불량한 하수관거를 정비하여, 안전사고 예방 및 공공시설물의 안정성을 확보코자 함.
준공기한 연기 검토보고 (성산로 313-321일원 사각형거 개량공사)
준공기한 연장을 신청한 성산로 313-321일원 사각형거 개량공사의 연장 기한은 며칠이야
49일