서울에너지드림센터 예산과목 변경계획
□ 에너지드림센터 리뉴얼 사업계획(안)
○ 사업기간 : 21. 6월 ~ 22. 12월
○ 사업규모 : 1~3층(3,368㎡) 전시관 및 커뮤니티관 전면 개선
○ 사업비 : 타당성 용역을 통해 전시 기획안 마련 및 예산 산출
○ 사업내용
- 서울에너지드림센터의 정체성 확립과 기후변화의 전시 체험 콘텐츠 기획
- 노후시설과 전시물을 개선하고 관람객 편의시설 조성 계획 수립
○ 추진일정 및 절차
- 21.6 ~ 8월 : 리뉴얼 타당성 조사 및 기본계획 수립을 위한 용역 수행
- 21.8 ~ 12월 : 예산편성
- 21.12~22.1월 : 시행계획 수립, 사전절차(계약심의, 계약심사, 일상감사)
- 22.2 ~ 12월 : 사업발주 및 공사
서울에너지드림센터 예산과목 변경계획
언제 서울에너지드림센터 리뉴얼 타당성 조사와 기본계획 수립을 위한 용역을 실시해
21.6 ~ 8월