새마을 운동 ODA 사업 기본계획
Ⅲ. 사업 추진 계획
2) 추진절차
□ (사전조사) 수원국에 대한 사전조사 실시
ㅇ ‘기본계획(안)’을 토대로 6월중 정부 합동조사단(민간전문가 포함)을 파견하여 대상 지역 및 마을에 대한 현황 파악․분석
ㅇ 협력국의 대학․연구기관 등과 공동 협력 채널 구축
* 사전에 새마을 운동 ODA 기본취지에 대해서 대상국 정부와 협의
□ (정부간 합의) 조사내용을 토대로 정부간 합의를 통해 사업 확정
ㅇ 협력국 정부와 사업 내용을 확정하고, 마을 및 지역선정, 향후일정 등 기본사항 합의
ㅇ 지방 및 중앙정부의 참여 방안 및 양국정부의 역할분담
□ (사업설계) 사업추진을 위한 설계(Basic Design Survey) 실시
ㅇ 사업지역의 주민소득원, 기반시설, 기본 생활 여건 등 현황조사
ㅇ 초청연수, 전문가 및 봉사단 파견, 프로젝트 등 다양한 ODA 사업 연계 등 구체적 사업 설계 실시
ㅇ 필요시 시범대상국(2개국)과 합동으로 국제세미나 개최 검토
□ (사업 실행) 사업추진 및 평가 /모니터링
ㅇ 사업을 계획대로 추진하고, 그 과정을 평가 및 모니터링하면서 세부사항 보완 및 피드백
ㅇ 추진과정의 경험을 토대로 새마을 운동 ODA 모델 보완
새마을운동, 공공행정 韓流로 본격 추진
새마을 운동 ODA 사업은 무엇을 토대로 6월 중 정부 합동조사단을 파견하였지
기본계획