한강공원~당인리발전소 간 보행연결로 계획변경 검토보고
 사업개요
❍ 사업명 : 한강공원~당인리발전소 간 보행연결로 신설공사
❍ 위치 : 망원한강공원~당인리발전소
❍ 규모 : 보행연결로 신설(L=153m, B=3m), 조경 및 조명 설치
❍ 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 10.
❍ 소요예산 : 1,800백만원(시비 900백만원, 국비 900백만원)
 추진경위
❍ 2015.10.29. : 한강자연성회복 및 관광자원화 종합추진계획(행정2부시장)
❍ 2018.12.31. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 밤섬 생태관찰데크 조성사업에 포함되어 기본 및 실시설계 완료
❍ 2020.02.28. : 마포구에서 서울시(한강사업본부)로 접근로 설치요청
❍ 2020.06.10. : 보행연결로 설치 계획 방침 수립
❍ 2020.06.19. : 수리검토 용역 시행(사전검토 협의)
❍ 2020.09.15. : 하천점용허가 승인(서울지방국토관리청)
❍ 2020.12.23. : 2021년 국고보조금 확정예산 통보(문화체육관광부)
❍ 2021.02.22. : 계약심사 완료(계약심사과)
❍ 2021.02.24. : 보행연결로 현장점검
 사업계획변경 검토사유
❍ 본 사업은 2018년 밤섬 생태관찰데크 조성사업에 포함되어 완료된 기본 및 실시설계 결과에 따라 사업을 추진하였음
❍ 당초 설계시에는 당인리발전소 상부공원이 콘크리트 옹벽으로 한강공원과 단절됨에 따라 보행자 통행을 위한 경사로로 설계하였으나, 경사로 연장이 153m로서 한강공원 이용 시민의 이동 편의를 위하여 최단거리로 한강공원과 연결(30~40m)이 가능한 승강기 및 계단으로 설치하는 것이 바람직하며,
❍ 또한, 경사로는 대형 구조물 설치 시 주변 미관을 해칠 것으로 판단되고, 경사로 이용에 따른 보행자 및 자전거 이용자의 안전 사고 발생 우려, 동절기 미끄럼으로 인한 승강기 추가 설치 요구 민원이 발생될 우려가 있어 승강기 및 계단 설치 변경 검토가필요함

한강공원~당인리발전소 간 보행연결로 계획변경 검토보고
한강공원과 당인리발전소 간 보행연결로 신설공사의 총 소요예산은 얼마지
1,800백만원