- 연무장길 야간경관조명 설치 공사 - 준공기한 연기 검토 보고
1 공사 개요
○ 공사명: 연무장길 야간경관조명 설치 공사
○ 공사개요: 보행로 디자인 열주 28본, 교차로 디자인 열주 10본, 게이트 디자인 열주 4본
○ 공사기간: 2020.12.23. ~ 2021.04.30.
○ 공사비: 금202,467,790원
○ 공사업체: 지성엔지니어링 대표 김창덕
2 준공기한 연기 사유
○ 동절기 굴착통제 등으로 인하여 공사 수행기간 부족
- 토목공사 준공기한: 2021.04.30.→ 2021.08.31.[토목과-5132호(2021.04.13.)]
3 조치 계획
○ 준공기한 : 당초 2021.04.30. → 변경: 2021.08.31.
○ 연기사유 귀책소재: 성동구
○ 지체상금 부과여부: 미부과.
준공기한 연기 검토 보고[연무장길 야간경관조명 설치 공사]
무슨 이유로 연무장길 야간경관조명 설비 공사가 연기되었지
공사 수행기간 부족