신당누리센터 앞 횡단보도 설치 추진
Ⅰ 추진 근거 
 구청장 지시사항 : 신당누리센터 앞 횡단보도 설치(2021.2.1.)
Ⅱ 추진 사항
 서울지방경찰청 교통관리과-6540(2021.3.31.)
ㅇ2021년 제2차 교통안전시설 심의결과 통보
- 중구 다산로 211 신당동 공공복합청사 앞
· 횡단보도 신설
· 교통신호기 신설(차량신호기 2개 / 보행신호기 2개) · 노면 및 교통표지 개선
- 횡단보도 설계 및 설치 담당 : 서부도로관리사업소
 합동 현장 점검
- 일시 : 2021. 4. 26(월) 10:30 ~ 12:00
- 장소 : 다산로 211(신당누리센터 앞) - 참석대상
· 서부도로관리사업소 기전과
· 횡단보도 설계 및 시공 업체
· 구청 : 도로시설과, 공원녹지과, 교통행정과
- 주요내용
· 횡단보도 설치에 따른 굴착 협의
· 띠녹지 철거, 가로수 및 가로등 이설 가능 여부 등 의견 수렴
· 횡단보도 설치 및 신호등(차량2, 보행2) 설치 지점 협의
Ⅲ 협조 사항
 공원녹지과
- 띠녹지(연장 11m) 철거 및 가로수 2개 이설 : 5. 6.(목)까지
 도로시설과
- 횡단보도 전기 및 통신선 지중화 사업에 대한 도로굴착
- 가로등 2개(다산로13, 14) 3m 이설(신호등 지주 통합 설치) : 5.13(목)까지
- 보도 턱 낮춤 및 보도블럭 복구 공사
· 보호구역 표지판 철거 등(신호등 지주 설치 후 재설치)
신당누리센터 앞 횡단보도 설치 추진
어디에서 신당누리센터 앞 횡단보도를 구상하고 설립하니
서부도로관리사업소