- 추진계획 수립 -
(구)노량진취수장 및 노들나루공원 재생사업 (Ver1.0)
Ⅰ 추진개요
 대상지
○ 위치 : 한강대교 남단
 지역현황
○ 한강수변에 편의시설이 없고, 지상으로 유입되는 유동인구도 없음
○ 노들나루공원으로 인해 노들역~한강대교 보행로가 좁고 시야가 차단됨
○ (구)취수장, 노들나루공원으로 인해 오히려 물리적·시각적 단절이 발생
 추진 경위
○ 2019. 8. : (구)노량진취수장 정비사업 제안 (구 → 시 공공재생과)
○ 2020. 2. : 서울시 ‘노들섬 주변 활성화를 위한 마스터플랜’ 용역 착수
○ 2020.12. : 마스터플랜 용역 준공 (취수장 등 정비사업 포함)
○ 2021. 3. : 동작구 재배정 사업으로 추진 결정
 소요예산 : 7,100백만원(시비)
Ⅱ 추진계획
1. (구)노량진취수장 리모델링
 현황
[ 상수도 긴급공사 용역업체에서 사용 중으로 주민이용 불가능 ]
○ 건물이 노후되고, 중장비·자재 등을 적치하여 도시미관 및 안전성 저해
○ 일반인 출입이 불가능하고, 높은 펜스로 인해 인지성이 부족한 상황
○ 지반고 차이와 옹벽으로 인해 접근 동선이 한정되며, 건물 및 주변부 공간 활용이 미흡
 추진계획
[ 기존 이용시설 이전 후, 한강을 조망하는 휴식공간으로 리모델링 ]
○ 기존 시설은 대체부지로 이전
- 남부수도사업소에 현충원 인근 유휴지를 후보지로 추천
○ 수변 거점시설 조성으로 한강변의 유동인구 유인
- 자전거 이용자, 보행자 등을 대상으로 한 문화·편의시설 조성
- 외부에서도 눈에 잘 띄도록 건물 내·외관을 개선하고, 기존 옥상에 한강을
조망하며 쉴 수 있는 휴게공간을 조성
○ 한강변 보행로와 본동지역을 입체적으로 연결
- 한강변에서 건물 입구, 옥상 및 노들로와 연결되는 보행동선 확보
- 부설 주차장, 엘리베이터를 신설하여 이용자 편의성 증대
 추진방법
○ (市 공공재생과) 마스터플랜 수립, 예산 재배정, 공공건축물 심의 등
○ (남부수도사업소) 취수장 기존시설 이전
○ (동작구) 설계 및 공사, 관리·운영
- 전략사업과 : 기존시설 이전 등 관련 기관·부서 협의, 예산확보 등 총괄
- 공원녹지과 : 공원조성계획 변경, 조경 분야 감독 등 사업추진
- 건축과 : 공모, 설계 및 공사
⇒ 설계 공모시 구조진단, 리모델링 공사시 구조보강 등 전문기술 필요

[1-1-2(6)] (구)노량진취수장 및 노들나루공원 재생사업 추진계획 수립 (Ver1.0)
노량진취수장 및 노들나루공원 재생사업의 소요예산은 얼마야
7,100백만원