2021년도 문화재 보존·관리·활용 시행계획
2-17 서대문형무소 역사관 보수정비
 추진배경
○ 근대문화유산인 서대문형무소 사적지 내 중앙사, 여옥사 등 원형복원 으로 시민 편의시설 제공 및 역사 인식 제고
 사업개요
○ 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
○ 사업대상 : 서울 구 서대문형무소(사적 제324호, 1988.2.27. 지정)
○ 사업내용 : 서대문형무소 내 사적 확대 지정된 구치감 부지 발굴 및 폐기물 처리
 소요예산 : 850백만원 (국비 595, 시비 255) ※ 19년 이월 예산
 추진현황 및 계획
○ 2014. 5. ~ 8. : 여옥사 창고부지 발굴조사(서대문구)
○ 2015. 1. : 사적지 확대면적 측량실시 및 면적 확정(248.7㎡)
○ 2015. 8. ~ 9. : 여옥사 창고 복원 현상변경 승인(문화재청)
○ 2015.10. ~ 2016.12. : 여옥사 창고 설계 및 복원(1차)
○ 2016.12. ~ 2017.12. : 종합정비계획 수립 학술용역, 사형장 설계 및 보수
○ 2018. 4. ~ 12. : 여옥사 부속창고 복원(1차)
○ 2019. 7. : 사적지 확대 심의 가결(시 문화재위원회) 및 확대지정 신청
○ 2020. 5. : 구치감 부지 사적 확대 지정(28,112 ㎡ → 41,312㎡)
○ ~ 2021. 12. : 발굴조사 전 설계
 사업효과
○ 서대문형무소의 문화재적 가치 증대 및 지역발전에 이바지
2021년도 문화재 보존·관리·활용 시행계획
지역 발전과 문화재적 가치 증대를 위해 2021년 중 서대문구에 보수 정비하는 곳은 어디일까
서대문형무소 역사관