2021년 상반기
보호구역 무인교통단속카메라 설치계획
Ⅲ 추진 계획
 사업명 : 2021년 보호구역 무인교통단속카메라 설치 계획
 설치기간 : 2021. 4월 ~ 8월
 설치대수 : 4대 [다기능(신호·과속)단속카메라 3대, 과속단속카메라 1대]
 추진경위
○ 관할경찰서 및 해당 초등학교와 무인단속카메라 대상지점 선정 협의
- 강남경찰서 : 2020. 12월 ~ 2021. 3월
- 수서경찰서 : 2020. 12월 ~ 2021. 3월
○ 단속카메라 설치 행정예고(서울시 보행정책과) : 2021. 3. 5 ~ 2021. 3. 31
Ⅳ 향후 계획
 2021. 4월 ~ 5월 : 설치계획 수립 및 조달구매, 도로관리과 굴착협의 및 무인교통단속카메라 설치 공사시행
 2021. 5월 ~ 7월 : 준공 및 도로교통공단 인수검사, 서울특별시경찰청 무상대부 체결
 2021. 7월 ~ 8월 : 서울특별시경찰청 시험운영 및 단속 사전 홍보 무인교통단속카메라 운영



2021년 상반기 보호구역 무인교통단속카메라 설치계획
언제 보호구역 무인교통단속카메라를 설치하기로 계획했어
2021. 4월 ~ 8월