홍은도담도서관 및 홍박공원 연결통로 리모델링 추진계획
Ⅳ 세부 추진계획
 홍은도담도서관 구조안전진단 실시
❍ 기간 : 2021. 4. ~ 5.
❍ 내용 : 홍은도담도서관 및 홍박공원 가로공간 리모델링에 따른 구조안전진단
❍ 계약방법 : 수의계약
- 계약업체 : ㈜인성엔지니어링 기술사사무소
- 계약근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호
- 사유 : 금액이 1,500만원 이하이며, 시장조사 결과 가격이 저렴하고 동종 용역 경험이 풍부한 업체와 수의계약 하고자 함
❍ 소요예산 : 13,200천원(부가가치세 포함)
 홍은도담도서관 및 홍박공원 가로공간 리모델링 설계용역
❍ 기간 : 2021. 5. ~ 7.
❍ 내용 : 간담회 시 개진된 의견 등을 바탕으로 최종 설계안 도출
❍ 계약방법 : 수의계약
- 계약업체 : ㈜건축사사무소 유니트유에이
- 계약근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호
- 사유 : 해당사업은 2021년 마을건축가 사업(시비 보조금 포함)으로 누구보다 해당사업을 잘 이해하고 있는 마을건축가(사업제안자)가 설계용역을 수행하여 보다 효율적으로 사업을 완료하고자 함
❍ 소요예산 : 22,000천원(부가가치세 포함)
홍은도담도서관 및 홍박공원 연결통로 리모델링 추진계획
홍은도담도서관 및 홍박공원 가로공간 리모델링의 설계용역 사업은 2021년에 누가 사업을 제안하였지
마을건축가