람사르총회 D-50, 지구촌 환경축제위한 뜨거운 준비 열기
<제10차 람사르협약 당사국총회 D-50> 준비위원회 1차 회의겸 준비상황 보고대회
Ⅰ. 개요
□ 목적
o 람사르총회 개최 D-50일(9.8)을 앞두고 행사 준비현황에 대한 현장점검을 통하여 차질 없는 준비 도모
□ 개최 개요
o 일시 : ’08. 9. 6(토) 10:00~13:30
o 장소 : 경남 창원 컨벤션센터(CECO) 3층 대회의실
o 주최 : 람사르총회 준비기획단(환경부․경남도)
□ 참석자 : 약 90여명 예상
o 준비위원회 및 실무위원회 위원 및 자문단
o 경남도 실행위원회 및 민간추진위원회 위원
o 국가습지위원회 위원 및 한국NGO네트워크 등
□ 주요 행사내용
o 총회장 등 CECO 및 CECO호텔 시찰 및 시설점검(10:00~)
o 총회 개최 및 참석을 위한 부문별 준비계획 보고 및 토론(10:30~)
- 회의장 조성, 숙박 등 하드웨어 부문 및 각종 부대․연계행사 계획
- 의제 분석 등 총회 참가대책 및 Post COP10 대책 등
o 오찬(12:00~)
Ⅱ. 주요 발표내용
□ 행사준비 기반 구축 현황
o 회의장 조성, 숙박․교통․식음료 등 부문별 준비현황
o 관광프로그램 : 무료관광(11.2) 및 유료관광(총회 전․중․후)
o 초청 및 등록, 보안 및 비상대책
□ 총회 행사준비 현황
o 공식회의 : 개회식(10.28), 폐회식(11.4), 환영 및 환송연(4회)
o 공식 부대행사 : 사이드 이벤트(43개), 홍보부스(104개)
o 총회연계행사 : 학술, 전시, 시민참여 및 민간단체 행사
□ 총회의제 대응 및 총회이후 대책
o 의제대응작업반 및 습지포럼 운영 계획
o 창원선언문, 동아시아 람사르센터, 논습지 의제 등
□ 향후 추진일정 및 계획
o 9월 : 준비기획단 통합 운영, 행사준비 상세계획 마련
o 10월 : 안전관리 합동점검, 최종 리허설
o 11월 : 행사 결과 보고 및 홍보
람사르총회 D-50, 지구촌 환경축제위한 뜨거운 준비 열기
몇 명 정도 제10차 람사르협약 당사국총회 참석할 것으로 예상할까
90여명