「신림선·동북선 도시철도 민간투자사업 건설공사」3代 중점 관리사항(안전·공정·품질) 단계별 추진계획
2 시공 단계
2-1 도시철도 건설공사 안전관리 강화 방안 실행 안전
 안전관리 전담 감리원 추가 투입 ★ 신림선·동북선 ★
안전 취약 공정 추진시 재난사고 우려에 따른 집중관리 필요
○ 투입 방법 : 현장여건을 고려 탄력적으로 운영
- 공구별 공사 추진 및 계약 감리원 배치현황을 종합 판단 후 추가투입 결정
○ 예산 확보 방법 : 협약상 간접비 범위 내 확보 (총사업비 변경 없음)
☞ 투입인원 자격 조건 : ‘안전분야 기사’ 또는 ‘산업기사+2년이상 경력’
 공정·안전관리 강화를 위한 상시 현장근무반 운영 ★ 동북선★
공기지연 및 안전 사각지대 해소를 위한 현장중심 근무체계 필요
○ 운영 기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12. ※ ‘안전 취약 공종 추진 여부’에 따라 운영기간 조정
○ 운영 방법 : 상시 현장근무반 편성으로 반원간 순환(오전·오후) 근무 실시
 찾아가는 건설근로자 안전교육 실시 ★ 동북선★
근로자의 안전의식 부족은 안전사고로 직결, 전방위적 교육 필요
○ 방법 : 취약공종 착수 전 경험이 많은 책임 감리원 등 외부 전문가를 활용, 모든 건설근로자를 대상으로 찾아가는 현장 안전교육 실시
○ 안전교육 내용
- (지하매설물 이설) 지하매설물 종류 및 특징, 보호공 설치 안전관리 요령 등
- (터파기·흙막이 설치) 초기 굴착 단계 안전관리 대책, 사고 사례 등
- (터널 굴착) 터널 거동 특성, 지반보강 개념, 막장관찰 방법, 붕괴 사례 등
"신림선, 동북선 도시철도 건설공사 3代 중점 관리사항(안전ㆍ공정ㆍ품질) 단계별 추진계획"
근로자의 안전의식을 제고하기 위해 모든 건설근로자를 대상으로 무슨 교육을 제공해
찾아가는 현장 안전교육