《SeMA 도슨트 대회1_묵다 묻다》홍보 추진계획
□ 추진 계획
① 사전 홍보
○ 홍보전략 회의
- 일자/장소 : ’21.5.27.(목) / 사무동 2층 교육홍보과 회의실
- 주요 내용 : 프로젝트 홍보 전략수립 및 효과적인 홍보방안 논의
- 참석 : 홍보마케팅 수행업체, 프로젝트 및 홍보 담당자 등
○ 대량메일 발송
- 발송대상 : 서울시 홈페이지 회원 중 ‘미술관 소식지 서비스’를 선택한 회원
- 주요내용 : 프로젝트 알림 온라인 초대장
- 절차 : 프로젝트 담당자 초안 작성(발송 2일전) → 교육홍보과 검토 → 메일발송 예약 → 서울시 대량메일시스템 담당 승인 후 발송
- 발송일 : 2021.6.14.(월) 예정
○ 도슨팅앱 콘텐츠 제작
- 주요내용 : 프로젝트 개요, 작품설명, 작품사진 등
- 도슨팅 녹음 : 13기 도슨트 참여
- 절차 : 프로젝트 담당자 원고작성(등록 14일전) → 교육홍보과 검토 → (영문번역) → 음성콘텐츠 제작 → 도슨팅앱 및 홈페이지 등록
- 등록일 : 2021.6.15.(화)
○ 보도자료 작성 및 배포
- 배포처 : 주요 언론사, 문화예술 월간지 등 기자단 400여 곳
- 주요내용 : 프로젝트 기획의도, 일정 등 소개 전반
- 절차 : 프로젝트 담당자 초안 작성(배포 7일전) → 교육홍보과 검토·수정 → 담당자 확인 → 관장님 확인 → 교육홍보과 최종 확인 → 배포
- 배포일 : 2021.6.15.(화)
《SeMA 도슨트 대회1_묵다 묻다》홍보 추진계획
어디에서 SeMA 도슨트대회의 묵다 묻다 홍보 진행 계획을 시행하니
사무동 2층 교육홍보과 회의실