「2020년 자전거도로 안전시설 확충 및 기능개선 용역」준공 결과 보고
 용역 개요
○ 용역명 : 2020년 자전거도로 안전시설 확충 및 기능개선 용역
○ 용역기간 : **********************
○ 용역금액 : ***********
○ 계약업체 : ***************
 추진현황 및 결과
○ 노원로 온곡중학교 주변 개선(0.35㎞)
- 2020년 5월 : 계획검토 및 현장조사 등
- 2020년 7월 : 교통안전시설 규제심의, 기본 및 실시설계
○ 자전거우선도로 시인성 개선(4개 노선, 4.7㎞)
- 2020년 4~5월 : 착수보고, 자문회의, 현장조사 등
- 2020년 6~7월 : 교통안전시설 규제심의, 기본 및 실시설계
○ 성북천-청계천로 자전거 횡단시설 설계(0.12㎞)
- 2020년 6~7월 : 현장조사, 관련기관 협의 등
- 2020년 7~8월 : 교통안전시설 규제심의, 기본 및 실시설계
○ 한강교량 자전거도로 설치 및 기본구상(6개소, 7.19㎞)
- 2020년 4~5월 : 자전거 접근시설, 기하구조 등 현장조사
- 2020년 6월 :「한강교량 자전거도로 설치검토 종합보고서」제출
○ 자전거도로 사고다발지점 조사분석(15지점)
○ 한강교량 기본 및 실시설계(2개 교량)
- 2020년 8~10월 : 현장조사, 자문회의, 기본설계안 협의 등
- 2020년 11월~2021년 3월 : 유관기관 협의, 기본 및 실시설계
- 2021년 4월 : 교통안전시설 규제심의
2020년 자전거도로 안전시설 확충 및 기능개선 용역 준공결과 보고
2020년 6월부터 몇 월까지 자전거 우선도로 시인성을 좋게 하려고 기본 및 실시설계하니
7월