제11회 국가우주위원회 개최
□ 심의된 각 안건의 주요 내용은 다음과 같다.
【제1호】 한국형발사체 개발 추진현황 및 향후계획(안)
□ 동 안건은 한국형발사체 개발진행 현황을 종합적으로 점검하여 사업계획을 조정하기 위한 것으로 한국형발사체 시험발사를 2017.12월에서 2018.10월로 조정하는 것을 주요 내용으로 한다.
□ 동 사업은 총 3단계로 진행되며 1단계(2010.3월∼2015.7월) 사업 종료 후, 시험발사를 목표로 2단계(2015.8월∼2018.3월) 사업을 진행하던 중에 2단계 사업목표와 직결된 75톤 연소기와 추진제 탱크의 독자 개발과정에서 기술적 문제로 일정지연이 발생하였다.
ㅇ 75톤 엔진의 연소불안정 문제는 연소기 설계변경과 지속적인 실험을 통하여 해결(2016.2월)하였고, 지난 9월 시제 2호기 엔진 조립을 완료하고 안정적으로 시험을 수행하고 있다.
ㅇ 엔진의 연소불안정성 현상은 현재 기술로도 해석적인 접근과 예측이 불가한 영역으로 해결과정에 상당 기간 소요가 불가피하다는 것이 연구계의 설명이다.
※ 연소불안정은 해외의 대부분 엔진 개발에서도 나타난 문제이며 미국 Fastrac 엔진의 경우, 연소불안정 문제로 인하여 엔진 개발 취소(1997년∼2001년)
ㅇ 제작 난이도가 높은 추진제 탱크는 국내외 연구진의 공동작업을 통해 공정을 개발하고 불량 문제를 해결(2016.3월)하여 12월에 체계모델을 입고한 상태이다.
제11회 국가우주위원회 개최 결과
2017년 12월에서 언제로 한국형발사체 시험발사 날짜를 변경할까
2018.10월