『수산반입도로 오수관로 정비공사』설계변경 및 계약변경 시행
Ⅳ 설계변경 주요내용
 설계변경 사유
○ 관로공사 연장 변경(감): 당초 55M → 변경 52M(측량결과)
○ 간이흙막이 물량 변경(감): 당초 55M → 변경 47M(지장물 간섭)
○ 굴착 폭 변경(증): 당초 1.5M → 변경 1.85M(흙막이 두께 반영)
○ 잔토처리 비용 반영(증): 307.8㎥(현장 내 233.9㎥,외부반출 73.9㎥)
○ 임시 통행로 보강철판(증): 철판 4EA(2.4m×6.0m,22T)
○ 계약기간 변경: 동절기 공사중지 기간 48일 반영
수산반입도로 오수관로 정비공사 설계변경 및 계약변경 시행
수산반입도로 오수관로공사 연장이 변경 후 감소된 길이는 몇 미터야
52M