환경관리공단, BTL사업 내실화 순항(順航)
BTL사업 추진현황 및 실적
Ⅱ 사업개요 및 추진현황
1. 사업개요
사업목적
재원조달이 어려운 지자체 하수관거정비사업의 조기시행으로 하수 처리장의 처리효율 향상 및 공공수역의 수질개선 도모
하수관거의 건설 및 유지관리에 민간의 자본과 창의성을 도입함으로써 효율적인 관리체계 구축 및 지역경제 활성화
2. 사업추진현황
1차년도(’05) 사업
사업지역 : 청주시 등 17개 시․군
사업비 및 사업기간 : 9,248억원 / 2006～2011년
공정율 : 48%
추진실적
- 사업량: 609㎞(총 1,189㎞)
- 배수설비 : 21,296개소(총 98,748개소)
2차년도(’06) 사업
사업지역 : 홍천군 등 22개 시․군(총29개)
사업비 및 사업기간 : 17,073억원 / 2006～2012년
사업물량 : 1,864km
추진실적 :
- 실시계획승인 완료 : 홍천군 등 21개 사업
- 실시계획승인 검토중 : 1개 사업(파주시)
- 공사착공 : 홍천군 등 9개 사업 (공정율 : 1.6%)
3차년도(’07) 사업
사업지역 : 원주시 등 8개 시․군(총15개)
사업비 및 사업기간 : 11,732억원 / 2007～2013년
사업물량 : 818km
추진실적
- 협상완료 및 실시설계관리 : 원주시 등 8개 사업
- 공사착공 (‘08. 11월～)
4차년도(’08) 사업
사업지역 : 통영시 등 8개 시․군 (총16개)
사업비 및 사업기간 : 11,579억원 / 2007～2014년
추진실적 및 향후 일정
- 처리시설기본계획 등 용역 수행중 (8월말 완료 예정)
- 민간투자대상사업 지정 및 RFP 고시 (9월말～10월초 예정)
- 사업계획서 접수 및 평가 (‘09.1월～)
- 공사착공 (‘09. 11월～)
환경관리공단, BTL사업 내실화 순항(順航)
어디에서 BTL사업의 1차년 사업을 시행했어
청주시 등 17개 시․군