한강공원~당인리발전소 간 보행연결로 계획변경 검토보고
 검토결과
❍ 기존계획 보행연결로 신설공사 시행 후에는 승강기 설치 민원 발생 시 승강기 설치에 어려움이 발생되고 전문가 자문결과 승강기 및 계단 설치가 타당하다는 의견에 따라
❍ 당인리발전소 공원이용자의 조속한 한강공원 접근을 위하여 우선 콘크리트 구조물을 이용한 계단을 설치(전문가 자문의견)하고 이후 승강기를 설치하여 보행자의 이동에 유리한 2안(승강기 +별도 계단)으로 공사를 시행함이 타당하다고 판단됨
❍ 별도 계단 설치는 2021년 4월 당인리발전소 지상부 공원 개장 예정에 따라 한강공원과 조속한 연결을 위해 설계용역을 승강기 설치 용역에 포함·시행하고 공사는 2021년 10월말 완료
❍ 승강기 설치는 하천점용허가, 디자인 심의 등 관련부서 협의와 승강기 설치에 따른 기본 및 실시설계용역(6개월), 공사시행(1년) 기간이 소요되어 2022년 10월말 완료
❍ 또한, 사업계획 변경 추진을 위하여 마포구청, 시의회, 문화체육 관광부 등 유관기관 협의 필요
❍ 검토결과에 따라 한강공원을 이용하는 시민들의 안전과 편리를 위하여 승강기+별도계단 설치로 사업계획을 변경 추진하고자 함
한강공원~당인리발전소 간 보행연결로 계획변경 검토보고
한강공원에서 당인리발전소 간 보행연결로 승강기 설치공사는 언제 완료되지
2022년 10월말