한강수계하수관거정비로 한강은 즐겁다
한강수계 하수관거정비사업 추진성과 및 계획(안)
1. 개요
□ 목적
○ 선진적인 하수관거정비 모델을 개발하여 BTL(건설-이전-임대) 사업추진 모델 제공, 하수처리장 운영효율 제고 및 투자 효율 증대
○ 상하수도 전문기관(환경관리공단)의 감리․감독을 통한 완벽한 하수 관거정비 사업으로 한강수계 및 팔당 상수원 수질보전에 기여
□ 그간 추진사항
○ '01. 2. : 한강수계하수관거정비 시범사업 추진에 관한 협약체결(환경부, 경기도, 경기도 9개 시․군, 환경관리공단)
○ '01. 7.〜'02. 3. : 한강수계하수관거정비 시범사업 타당성조사 수행
○ '02. 5. : '05년까지 사업 시행 방침 결정
※ 타당성조사 결과 '02〜'07년간 소요 총사업비가 11,782억원('21년까지 13,800억원)이었으나 재정수준과 투자효율을 감안하여 '05년까지 6,500억원 투자계획 수립
○ '04. 3. : 착공식('05. 5월 현재 공정률 44%)
□ 총괄 사업비 및 사업량
○ 총사업비는 1조 3,800억원('01〜'21)이고 '01〜'05년 동안 6,500억원 투자하였고 '06〜'10년 동안 5,280억원 투자 예정
□ 세부추진내용
○ 사업범위는 하수관거 신설 1,631km('00년 하수관거시설연장은 1,831km), 개․보수 269km, 배수설비 및 유지관리시스템(침입수/유입수 점검)
○ 사업대상지역은 구리시, 남양주시, 가평군, 양평군, 여주군, 광주시, 용인시, 하남시, 이천시 등 한강수계 9개 시․군
○ 사업추진방식은 환경부, 지자체 및 환경관리공단 간 위․수탁협약을 체결하고 관계기관별 역할을 분담하여 사업 추진
○ 관거정비 선진기술의 적극적 도입 및 성과목표 달성을 위해 설계시공 일괄입찰방식(Turn-Key방식)으로 추진
한강수계하수관거정비로 한강은 즐겁다
환경부가 2001년 2월 경기 지자체 및 환경관리공단과 맺은 협정은 어떤 시범사업에 관한거니
한강수계하수관거정비