대치4동 주민센터 유휴공간 개선 건축공사 및 설계·감리용역 설계변경 계획
Ⅰ 추진근거
❐ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 (공사계약 일반조건)
❍ 공사현장의 상태가 설계서와 다른 경우(제6절 1-가-2)
❍ 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우(제6절 1-가-4)
❍ 설계변경으로 인한 계약금액의 조정(제7절 1-가-1)
❐ 2020 동청사 유휴공간 개선 하반기 추진계획[주민자치과-18176, 2020.8.10.]
❐ 동청사 유휴공간 개선공사 설계·감리용역 과업내용 변경계획 [주민자치과-25500, 2020.11.19.]
Ⅱ공사개요
사업명 : 대치4동 주민센터 유휴공간 개선공사
사업내용 : 야외공간인 누리마루 및 지하 직원식당을 보수· 리모델링하여 주민들을 위한 쉼터 및 커뮤니티 
Ⅲ 설계변경
설계변경 사유
 건축공사 : 시공 중 발생한 보완사항 및 사용자 요구사항 반영
누리마루
- 바닥 물고임 현상 해결을 위한 바닥 미장
- 벽체 오염으로 인한 샌딩 및 코팅작업
건물 전면
- 1층 캐노피에 설치된 전광판 철거 및 도색작업
- 3층 천장에 훼손된 건축 마감재 교체작업 건물 측면 담장
- 기존 캐노피 철거 후 오염 · 파손된 대리석 및 불량 조명기구 보수작업 
직원식당 주방
- 벽면 및 천장 미장
 설계 · 감리용역
기 계약된 과업범위를 초과한 사업(공사비 증액에 따른 과업증가)에 대해 추가 설계 · 감리비 산정
예산과목
❍ 주민자치과, 주민참여 및 자치역량강화, 문화센터 건립 및 시설개보수, 동청사(문화센터 포함)유휴공간 개선, 시설비/감리비
Ⅳ 행정사항
준공검사 및 준공처리 : 주민자치과
설계변경 계약체결 : 재무과
대치4동 주민센터 유휴공간 개선 건축공사 및 설계감리용역 설계변경 계획
대치4동 주민센터 유휴공간 개선공사의 설계변경 계약체결은 강남구청의 어느 부서에서 담당하니
재무과