「서울대공원 캠핑장 시설정비공사」설계변경(정산) 검토보고
1 공사 개요
○ 공사명 : 서울대공원 캠핑장 시설정비공사
○ 추진근거 : 관광진흥법 시행규칙 개정에 따른 야영시설 이격거리 확보
○ 공사기간 : 2021.03.22. ~ 04.20.
○ 총공사비 : *************
*****************************************************
○ 도급자 : 토브이앤씨 주식회사 대표 임동선
○ 공사내용 : 이격거리 조정을 위한 데크 교체․이설, 조경석쌓기, 배수로정비
2 설계변경 검토
○ 주요 설계변경 내용
- 휀스기초시공 변경(앵커→독립기초)
- 재활용 조경석의 상태불량으로 조경석 추가 반입 증가
- 안전사고예방관련 시공물량 증가
․ 계단논슬립설치, 포장재 변경(흙콘크리트→투수블럭)
․ 쇄석 포설구간 및 면적 증가
․ 휀스추가 설치(관급), 위험수목제거
- 재활용 데크물량 증가
서울대공원 캠핑장 시설정비공사 설계변경(정산) 검토보고
2021년 서울대공원 캠핑장 시설정비공사는 무슨 규칙 개정에 따른 야영시설 이격거리 확보를 위해 실행되었니
관광진흥법 시행규칙