「동교배수분구 하수관로 종합정비공사-2차」준공기한 연기 검토 보고
Ⅰ 공사 개요
○ 공사명 : 동교배수분구(연희,창천) 하수관로 종합정비공사-2차
○ 공사기간 : 2020. 04. 13. ~ 2021. 05. 20. 
○ 공사규모 : 하수관 정비 D=300~1,100mm, L=1,472m
○ 공사비 : 1,180,659천원 (도급비 1,171,381천원, 관급비 480,290천원, 이설비 등 228,988천원)
○ 도급사 : 주계약자 - ㈜광진건설 대표 ***
부계약자 - ㈜적중건설 대표 *** 
Ⅱ 관련 근거
○ 공사기간 연장 실정보고 (서건2021-40호, 2021.04.27.)
Ⅲ 보고 내용
○ 준공기한 연기 요청 : 71일
- 당초 : 2020. 04. 13. ~ 2021. 05. 20.
- 변경 : 2020. 04. 13. ~ 2021. 07. 30.
○ 준공기한 연기 사유
- 하수관로 정비 추가공사 및 이설비 집행 등으로 인한 절대공기 부족
준공기한 연기 검토보고 (동교배수분구 하수관로 종합정비공사-2차)
동교배수분구 하수관로 종합정비공사 2차에 소요되는 공사비용은 얼마였어
1,180,659천원