제2차 해외자원개발 혁신TF 전체회의 개최
□ 산업통상자원부는 2018.1.26.(금) 14:00, 한국기술센터에서 ‘제2차 해외자원개발 혁신TF’ 전체회의를 개최했다.
ㅇ 제2차 회의에서 테스크포스(TF)는 하베스트, 볼레오 사업의 관리부실사례를 점검하고, 원인규명 분과 신설 등 향후 추진계획을 논의했다.
□ 테스크포스(TF)는 작년 착수회의(11.29)와 석유·가스·광물 분과별 회의(12.11～12)를 통해 부실 사례를 추가로 발견하는 등 점검을 지속해왔다.
ㅇ 이번 회의에서는 석유공사와 광물공사가 보고한 하베스트와 볼레오사업에 대해 테스크포스(TF) 위원은 매입 후 관리부실 사례 등 문제점을 지적하고, 공사의 진지한 반성과 개선노력을 주문했다.
【 하베스트 】
ㅇ 오일샌드 생산시설(Blackgold) 건설 시 총액계약 방식에서 실비정산방식으로 설계 조달 시공(EPC) 계약을 변경해줌으로써 건설비가 당초 계약 대비 2배 이상 증가하는 등 계약관리상 문제점이 적지 않았다.
ㅇ 가스 처리시설(Bilbo plant) 건설 시 품질기준에 맞지 않는 부실 설계로 제품의 품질저하를 초래하였으며, 패널티(1백만 달러)를 받는 상황에서도 이를 장기간 방치하는 등 운영 관리도 미숙했다.
ㅇ 파이프라인 등 사용 시 계약된 약정물량을 충족하지 못해 위약금(3년간 10백만 달러)을 지불하는 등 공급예측 및 생산관리 능력이 부족했다.
ㅇ 정유공장(NARL)을 2014년에 매각하였으나, 석유재고 금액(3백만 달러)은 미수취하고 원유탱크 수리비용 추가지불을 요구받는 등 현재까지도 사후처리가 미흡하다.
제2차 해외자원개발 혁신TF 전체회의 개최
산업통상자원부는 언제 제2차 해외자원개발 혁신 TF 전체 회의를 열었니
2018.1.26.