3월 업무추진계획
3월 업무계획보고
22 상수도사업본부
주요정책/현안대응
 부평정수장 1공장 가동중단에 따른 수계전환
○ (사유) 1정수지 주밸브 및 신축관 교체공사
○ (기간) 3.16.(화) 10:00 ~ 3.18.(목) 05:00(43시간)
- 1단계 : 3.15.(수산정수장→수봉산, 송현, 남동정수장→희망천배수지)
- 2단계 : 3.16.~18.(남동정수장→원적산, 부평정수장 3공장→천마산배수지)
○ (주요일정)
- 3. 8.~ 3.12. : 밸브류 사전점검 및 조치(도상훈련/소화전방류)
- 3. 2.~ 3.15. : 시민홍보
○ (상황발생 시 조치계획)
- 수질관련 : 밸브 조절(유속조절) 및 소화전방류
- 단수 : 운반급수차량 운영 / 미추홀참물 배부
 『상수도 새뜻미쁨 프로젝트』추진계획
○ (추진배경)
- 수돗물 사고 이후 선정된 혁신 과제의 성공적 이행에 따라 기존 과제를 효과적으로 마무리하고 새로운 상수도를 준비하여 새롭고 산뜻한 믿음의 「상수도 행정」구현
○ (절차/내용)
① 과제발굴 : 직원 제안 등을 바탕으로 분야별『예비과제』구성 * 5개분야 65개과제
② 예비과제 검토 : 추진현황 및 개선 필요여부, 개선방안 등 추진 방안 검토
③ 토론회 개최 : 관련 부서간 협의가 필요한 예비과제 대상
④ 핵심과제 추진 및 관리 : 종합시행체계 마련 및 총괄계획수립 추진
○(주요일정)
- 과제별 토론회 개최 : 2021. 3. 8.(월) ~ 4. 2.(금) (약 4주간)
- 핵심과제 추진 및 관리 : 2021. 4월 ~
박남춘 시장“4차 재난지원금 신속 지급 및 자체 추가지원 검토 주문”
수돗물 사고 이후 새로운 상수도를 준비하여 믿음가는 상수도 행정을 구현하고자 하는 프로젝트는 뭐야
상수도 새뜻미쁨 프로젝트