식물원 야외주제원 관람환경개선공사』실정보고 및 준공기한 연기 검토 보고
 공사개요
○ 공사명 : 식물원 야외주제원 관람환경개선공사
○ 공사내용 : 노후시설물 철거 후 데크관람로 설치 및 개비온 설치
○ 기간 : 2021. 5. 21. ~ 6. 29.
○ 사업비 : 금***,***,***원(도급비 109,***천원, 관급 23,266천원)
○ 도급업체 : ㈜세계조경 대표 이희주
 준공기한 연기 검토
○ 준공기한 연기 사유
- 실정사항 검토의견에 의거 시설물 추가 및 변경사항 발생으로 절대공기 부족
준공기한 연기
- 당초 : 2021. 5. 21. ~ 6 .29.
- 변경 : 2021. 5. 21. ~ 7. 29.(30일 연장)
○ 준공기한 연기에 따른 귀책소재 : 서울대공원
○ 지체상금 부과여부 : 미부과
 처리계획
○ 위 검토내용과 같이 공사여건 변경되었기에 본 사업의 시급성을 감안
우선 시공토록 조치하고 추후 설계변경 처리
○ 준공기한 연기 조치 시행(2021. 7. 29)

『식물원 야외주제원 관람환경개선공사』실정보고 및 준공기한 연기 검토 보고
식물원 야외주제원 관람환경개선공사의 준공기한 연기에 따른 귀책소재는 누구에게 있니
서울대공원