「연천군 노후 하수관로 정밀조사 용역」과업지시서
제2장 행정사항
2. 과업수행 및 공정보고
2.3 과업 공정보고
나. 과업 보고회의
1) 과업추진 보고회의
(1) 계약상대자는 착수･중간･완료보고회 등을 통하여 기술자문 및 검토를 받아야 한다.
(2) 계약상대자는 발주청 또는 각종 검토회의 등에서 제시된 사항을 면밀히 분석 검토하여 발주청에 조치계획을 보고하고 특별한 사유가 없는 한 그 결과를 용역에 반영하여야 한다. 
2) 과업착수 보고회의
계약상대자는 발주청의 요구사항에 대한 내용을 파악하고 용역 업무내용 추진방향 및 총괄 공정계획에 대한 착수 보고회의를 용역착수후 15일 이내에 하여야 한다. 단, 발주청의 상황에 따라 협의 조정할 수 있다. 
3) 과업중간 보고회의
계약상대자는 감독의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 필요시 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 감독의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)을 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다. 
(1) 주요 단계별 과업이 종료되었을 때
(2) 분기별 1회 이상의 중간보고회 시행(필요시)
(3) 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시
(4) 과업마무리 보고회의는 추진공정 90% 일때 시행 한다. 
(5) 기타 과업추진 보고
용역사업 집행계획 및 사업수행능력평가서 제출 안내 공고
용역착수 후 며칠 안에 계약상대자는 착수 보고회의를 열어야 하지
15일 이내