임대통신망을 이용중인 CCTV의 자가정보통신망 전환 추진계획(2단계) 
Ⅴ 세부 추진계획
1 CCTV 자가정보통신망 광케이블 설치공사
❚ 건명 : CCTV 자가정보통신망 광케이블 설치공사
❚ 사업내용
❍ 방범용, 공원용 CCTV현장 100개소 광케이블 포설 [붙임 전환대상 참조]
❍ 광케이블 약 14㎞ 포설(24코어) 및 1.6㎞ 철거 등
❚ 소요예산 : 167,981천원
❚ *******************
❚ 공사기간 : 착공일로부터 55일
❚ 추진일정
❍ 2021. 4. 1. ~ 4. 9. : 일상감사 및 계약심사 의뢰
❍ 2021. 4.10. ~ 4.26. : 발주, 입찰공고 및 적격심사
❍ 2021. 4.27. ~ 6.30. : 사업자 선정, 계약, 공사시행 및 준공 
2 CCTV 자가정보통신망 전환 통신장비 구매설치
❚ 건명 : CCTV 자가정보통신망 전환 통신장비 구매설치
❚ 사업내용
 ***********************************
❍ CCTV 현장 산업용스위치 100대 설치
❍ 광접속장치 30대 설치, 광케이블 접속·성단·시험(1,000코아) 등
❚ 소요예산 : 331,727천원 
❚ 납품기한 : 착공일로부터 45일
❚ 추진일정
❍ 2021. 4. 1. ~ 4. 9. : 일상감사 및 계약심사 의뢰
❍ 2021. 4.10. ~ 5. 5. : 발주, 사전규격공개, 입찰공고 및 제안서평가
❍ 2021. 5. 6. ~ 6.30. : 사업자 선정, 계약, 사업시행 및 준공
❍ 2021. 7. 1. ~ : 사업안정화 및 운영
임대통신망을 이용중인 CCTV의 자가정보통신망 전환 추진계획(2단계)
CCTV 자가정보통신망 광케이블 설치공사에서 기존 케이블 중 몇 킬로미터를 제거할 계획이지
1.6㎞