정부, 공중케이블 정비 중장기 종합계획(안) 확정
2015년도 공중케이블 정비 실적
1. 정비추진 실적
□ 공중케이블 정리
o (공중케이블) ‘15년 정비대상 184구역*과 사업자별 정비구간 1,279개를 모두 정비완료(100% 달성)
* 해당 구역내 모든 사업자가 정비 완료하여, 지자체의 준공확인이 가능한 상태
o (전주) 184개 구역내 전주 59,991본을 정비완료하여, 목표 53,980본 대비 111.1% 달성
o (현장확인) 184개 정비구역에 대한 지자체의 현장확인은 ‘16년 1월까지 완료계획
□ 지중화 사업
o ‘15.12.11일 현재 지중화사업 투자집행 실적은 460억원으로 금년도 투자 목표* 642억원 대비 71.7% 달성하였으며, 연말까지는 목표달성 전망
* 지중화 사업의 경우 1개구역 공사에 수년(약 2～3년)이 걸리는 관계로 정비실적이 아닌, 투자금액 집행현황으로 실적 관리
2. 연말까지 투자전망
o ‘15.12.11. 현재 집행금액은 2,515억원으로 금년 목표대비 77.9%를 달성하였으나, 연말까지 3,375억원을 집행하여 목표 3,228억원 대비 147억원 초과할 것으로 전망(목표대비 104.6%)
- (공중케이블 정리) 연말까지 2,716억원을 집행하여 목표 2,586억원 대비 130억원 초과 전망(목표대비 105.0%)
- (지중화 사업) 연말까지 659억원을 집행하여 목표 642억원 대비 17억원 초과 전망(목표대비 102.7%)
공중케이블 정비 중장기종합계획
2015년 정비대상 184구역에 대한 공중케이블 정리에   얼마의 금액을 집행했지
2,515억원