제목 현장실정(발생암 입찰결과 및 매각대금 처리방안) 검토보고
Ⅱ 보고내용
가. 현황
1) 남현소공원 지하주차장 건설공사 구조물 터파기 중 발생암(풍화암, 연암, 보통암)에 대하여 토석정보공유시스템을 이용한 암 매각 입찰결과 및 발생암 매각 대금 처리방안에 대해 검토결과 건설비용을 절감하고 자원을 재활용코자 함.
2) 추진경위
- 현장 암판정 실시 (2021.01.27) : 암판정 위원회개최 및 결과보고(관련근거: 공사감독1처-1073호(2021.02.24)
- 현장 발생암 매각방안에 대한 실정보고(관련근거: 공사감독1처-1090(2021.02.25)
- 현장발생암 매각방안에 대한 실정보고 승인(관련근거: 관악구청 도로관리과-3459호(2021.03.03)
- 발생암 1차 매각 공고 (2021.02.25.~03.04 토석정보 시스템)
- 발생암 1차 현장설명 및 개찰 결과 (2021.03.04. 유찰)
- 발생암 2차 매각 공고 (2021.03.16.~03.22 토석정보 시스템)
- 발생암 2차 매각 현장설명 및 입찰 (2021.03.22., 14:00~15:00
현장실정(발생암 입찰결과 및 매각대금 처리방안) 검토보고
남현소공원 지하주차장 건설공사 중 발생암은 무엇을 이용하여 매각하였나
토석정보공유시스템