en: The biggest, most beautiful intersection project in HCMC is expected to be completed on April 30, 2025 - April 30, 2025, helping to relieve congestion at the eastern gate of HCMC.
Hiện trạng thi công nút giao ba tầng 3.400 tỷ đồng ở cửa ngõ TP.HCM
Gần 1 năm rưỡi thi công, dự án nút giao An Phú với kinh phí hơn 3.400 tỷ đồng lộ diện và đang tăng tốc để hoàn thành đúng kế hoạch, giúp giải tỏa ùn tắc cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
Dự án xây dựng nút giao An Phú tại TP Thủ Đức là công trình giao thông trọng điểm được triển khai cấp bách nhằm kéo giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông của TP.HCM. 
Khởi công vào cuối năm 2022, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng; quy mô xây dựng 3 tầng, có phần đường từ 10-12 làn xe, 3 hầm chui 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh có 2 làn xe. Theo tiến độ, công trình dự kiến hoàn thành dịp 30/4/2025, là nút giao thông lớn nhất, đẹp nhất TP.HCM.
Khi hoàn chỉnh, công trình kết nối với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng các tuyến đường xung quanh như Lương Định Của, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định… tạo thuận lợi cho việc đi lại từ TP.HCM đến các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, miền Trung góp phần phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.
Ban Giao thông TP.HCM dự kiến trong năm 2024 sẽ hoàn thành 3 gói thầu gồm cầu Bà Dạt (cuối tháng 6), cầu Giồng Ông Tố (tháng 9) và hầm HC1, nhằm giúp giảm áp lực giao thông tại khu vực. Đến năm 2025 sẽ hoàn thành cơ bản nút giao, đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân. Theo Ban Giao thông, hiện phạm vi dự án có hai nút giao lớn khá phức tạp nằm gần nhau trên cùng trục đường Mai Chí Thọ và đang tổ chức thi công, dẫn đến nguy cơ ùn tắc kép, làm chậm tiến độ cả hai dự án. 
Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông), hiện dự án đang thi công 8 gói thầu và đang bám sát tiến độ. Trên công trường các nhà thầu huy động hơn 350 công nhân, 75 kỹ sư và 120 thiết bị và đang nỗ lực thi công ‘3 ca, 4 kíp’ nhằm đảm bảo tiến độ chung.  
Hiện các nhà thầu đang chuẩn bị thi công đoạn hầm kín qua nút giao Đồng Văn Cống. Theo thứ tự, nhà thầu phải thi công từng đốt hầm một sau đó trả lại mặt bằng, thi công tiếp các mố trụ trên cao. Nếu lần lượt thi công theo những công đoạn này, thời gian sẽ kéo dài hơn.
Do vậy, Ban đã đề xuất Sở GTVT TP.HCM xem xét phương án đóng nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống (hướng đường Võ Nguyên Giáp vào). Nếu được chấp thuận, hầm chui Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống có thể hoàn thành trong tháng 10/2024, tiết kiệm được 3-4 tháng so với phương án thi công lần lượt từng đốt hầm. 

Dự án nút giao thông lớn nhất, đẹp nhất TP. HCM dự kiến hoàn thành dịp 30/4/2025 - 30/4/2025, giúp giải toả ùn tắc ở cửa ngõ phía Đông TP. HCM.