en: After more than a decade of construction, the rescue and relief road project in Thua Thien Hue is still in suspension, with an additional VND100 billion to be completed by the end of this year.
Gỡ vướng đường cứu hộ, cứu nạn ở Thừa Thiên Huế sau hơn 1 thập kỷ triển khai
Sau hơn một thập kỷ triển khai thi công, dự án đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn ngổn ngang, chưa hẹn ngày về đích.
Năm 2010, dự án đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức kinh phí hơn 671 tỷ đồng.
Công trình trọng điểm này được giao cho Ban quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.
Mục tiêu của dự án nhằm thực hiện chức năng cứu hộ cứu nạn, phát triển hạ tầng giao thông, làm tiền đề xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho nhân dân khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và vùng ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân chậm tiến độ kéo dài do dự án trước đây được bố trí nguồn vốn từ Chương trình xây dựng các tuyến đường cứu hộ cứu nạn của Trung ương.
Tuy nhiên, sau khi Chính phủ có Nghị quyết siết chặt đầu tư công, dự án này nằm trong diện phải tạm hoãn, tạm dừng trong 3 năm.
Bổ sung thêm hơn 100 tỷ đồng, hoàn thành vào cuối năm nay
Tháng 1/2024, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa 8 thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Cụ thể, bổ sung thêm hơn 100 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư dự án lên hơn 777 tỷ đồng.
Việc điều chỉnh tăng vốn cho dự án đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc nhằm phục vụ tái định cư cho dân, bổ sung cây xanh, mở rộng mặt đường đồng nhất từ 7,5m lên thành 15m toàn tuyến.
Theo ông Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay dự án thi công được khoảng 65% công việc. Dự kiến, toàn bộ công trình đường cứu hộ cứu nạn Phong Điền - Điền Lộc sẽ hoàn thành, thông tuyến, đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.

Sau hơn 1 thập kỷ thi công, dự án đường cứu hộ, cứu nạn ở Thừa Thiên Huế vẫn nằm trong diện tạm dừng, phải bổ sung thêm hơn 100 tỷ đồng để hoàn thành cuối năm nay.