en: Many locations on the expressway of more than VND 5,300 billion through Ninh Hoa town have been cleared and paved. The contractor mobilized nearly 100 personnel and motor vehicles for construction.
Hiện trạng cao tốc hơn 5.330 tỷ đồng Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
Nhà thầu huy động hàng trăm nhân sự cùng gần 100 xe cơ giới, cấp tập thi công đoạn cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 32km qua thị xã Ninh Hòa.
Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 32km, gồm 2 gói thầu xây lắp. Gói thầu 1 với chiều dài 22km, do Tập đoàn Sơn Hải thi công. Gói thầu 2 với 10km được 4 nhà thầu liên danh thực hiện, trong đó Công ty CP Tập đoàn Thuận An đứng đầu. 
Cao tốc được xây dựng 4 làn xe, rộng 17m, và 2 làn dừng khẩn cấp mỗi bên, vận tốc thiết kế 100km/h. Điểm đầu dự án tại nút giao quốc lộ 26B và quốc lộ 1 ở phường Ninh Đa, điểm cuối nối tại xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa). Công trình được khởi công tháng 6/2023, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2027.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư), để thực hiện 32km cao tốc này cần giải phóng mặt bằng 228,17ha. 
Đến nay, việc giải phóng mặt bằng đã đạt trên 168ha, tương đương 74%, và được bàn giao để nhà thầu thi công. Dọc tuyến cao tốc thuộc dự án thành 1, do Tập đoàn Sơn Hải thực hiện, nhiều vị trí đã được tạo mặt bằng, đắp nền đường.  
Theo nhà thầu, việc thi công trên tuyến đang vướng mắc về giải phóng và công tác hoàn thiện thủ tục để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Đơn vị này kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, sớm giải quyết.
Dự án thành phần 1 đã đắp đất nền đường được khoảng 10km. Kỹ sư Nguyễn Văn Ngọc (Tập đoàn Sơn Hải) cho biết, mỗi ngày đơn vị huy động khoảng 400 nhân sự, cùng trên 100 xe cơ giới. “Hiện nay là mùa khô, thuận lợi cho việc thi công, chúng tôi cố gắng đẩy nhanh tiến độ”, anh Ngọc nói.
Dọc tuyến, xe tải cùng các phương tiện xe cơ giới liên tục ra vào đổ đất đắp nền. Ngoài ra, nhà thầu còn tập trung thi công hạ tầng, làm cống và cầu, hầm chui dân sinh. 
Gói thầu 2, được thực hiện bởi liên danh nhà thầu do Công ty CP Tập đoàn Thuận An đứng đầu, đang được thi công cầm chừng. Đến nay, liên danh nhà thầu chủ yếu đào đắp một số vị trí nền đường, đúc ống cống, đúc dầm một cầu.
Để đẩy nhanh tiến độ dự án, mới đây, UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan làm việc với liên danh 4 nhà thầu này để tháo gỡ vướng mắc.
Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng, dài khoảng 117,5km, kết nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk. Tuyến này có 3 dự án thành phần, phân cấp cho Bộ Giao thông Vận tải hai địa phương tuyến đi qua thực hiện. Hình ảnh trên đây là dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, tổng vốn trên 5.330 tỷ đồng. 


Nhiều vị trí trên tuyến cao tốc hơn 5.300 tỷ đồng qua thị xã Ninh Hòa đã được tạo mặt bằng, bồi đắp nền đường. Nhà thầu huy động gần 100 nhân sự cùng xe cơ giới thi công.