en: It is expected in early 2026 that extra-long and extra-heavy equipment will be transported from Long Thanh International Airport to the construction site of Long Thanh Airport.
Đồng Nai bàn giao 100% mặt bằng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành
Toàn bộ mặt bằng 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành đã được tỉnh Đồng Nai bàn giao cho chủ đầu tư.
Ngày 24/6, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư 100% mặt bằng của 2 tuyến đường giao thông số 1 và số 2 (T1, T2) kết nối sân bay Long Thành.
Theo ông Tiếp, sau khi nhận được toàn bộ mặt bằng, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại. Dự kiến, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 sẽ chính thức hoạt động vào giữa năm 2026.
Ông Dương Quang Điện - Phó giám đốc thường trực Ban quản lý dự án Long Thành cho biết, đến thời điểm này, liên danh nhà thầu tuyến T1, T2 đã thực hiện được 37% giá trị gói thầu.
Hiện tại, liên danh nhà thầu huy động hơn 600 nhân sự, gần 200 máy móc trang thiết bị, triển khai đồng loạt các mũi thi công các hạng mục như: phát quang dọn dẹp, đắp đất, rải đá dăm, đường công vụ, cọc khoan nhồi, mố trụ cầu, cọc xi măng đất, hệ thống thoát nước…
“Dự kiến tháng 8 tới đây, các thiết bị siêu trường, siêu trọng sẽ được vận chuyển bằng tuyến đường T1 để vào khu vực công trường sân bay Long Thành, phục vụ việc lắp đặt bên trong nhà ga hành khách” - ông Điện nói.
Theo kế hoạch, việc thi công các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành công tác đắp nền đường trước tháng 12/2024, cấp phối đá dăm trong tháng 3/2025 và bê tông nhựa trong tháng 11/2025.
Gói thầu 6.12 thuộc dự án sân bay Long Thành thực hiện 2 tuyến đường giao thông T1, T2 nối sân bay với quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tổng kinh phí hơn 2.630 tỷ đồng. Công trình dự kiến thi công trong 885 ngày, hoàn thành năm 2025.
Trên cả 2 tuyến còn xây dựng 3 nút giao thông gồm: nút giao tuyến T1 với quốc lộ 51, nút giao tuyến T1 và T2,  nút giao tuyến T2 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Dự kiến đầu năm 2026, nhiều thiết bị siêu trường, siêu trọng sẽ được vận chuyển từ cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khu vực công trường sân bay Long Thành.