en: The 10,000 - billion - dollar anti-flooding project in HCMC has completed over 90% of its volume and is in the process of completing the remaining items to be put into operation, but construction has to be suspended due to the expiration of payment.
Dự án chống ngập 10.000 tỷ sẽ hoàn thành sau 8 tháng nếu được gỡ vướng
Dự án chống ngập 10.000 tỷ dù đã hoàn thành trên 90% khối lượng, nhưng phải ngưng thi công do gặp khó khăn về nguồn vốn thanh toán.
Thông tin trên được ông Quách Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM chia sẻ tại buổi họp báo kinh tế - xã hội, diễn ra chiều nay (4/7).
Theo ông Tuấn, dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố TPHCM.
Dự án khởi công ngày 26/6/2016 (dự kiến hoàn thành năm 2018), đến nay đạt khoảng 90% khối lượng và đang trong giai đoạn thi công hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa vào sử dụng.
“Tuy nhiên, công tác thi công đang gặp khó khăn về nguồn vốn thanh toán, phải tạm dừng”, ông Tuấn cho biết.
Cụ thể hơn, theo ông Tuấn, nguyên nhân tạm dừng thi công trong thời gian qua là do đã hết thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ tháng 9/2020. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã dừng giải ngân cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để tiếp tục cho nhà đầu tư vay thực hiện dự án.
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng thông tin, ngày 31/1/2023, UBND TPHCM đã ký kết phụ lục hợp đồng BT và biên bản thỏa thuận với nhà đầu tư, nhằm tiếp tục triển khai dự án. Tuy nhiên, do còn một số khó khăn, vướng mắc phát sinh mới (cơ chế thanh toán hợp đồng BT, nguồn vốn để thi công hoàn thành công trình) nên thành phố đã có tờ trình gửi Tổ công tác Chính phủ.
Thành phố đề xuất giải pháp là ban hành nghị quyết mới nhằm giải quyết vướng mắc liên quan đến cơ chế thanh toán cho dự án; giải pháp huy động nguồn vốn; điều chỉnh tổng mức đầu tư theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước… nhằm sớm thi công trở lại, hoàn thành toàn bộ công trình.
“Nếu được Tổ công tác Chính phủ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhà đầu tư cam kết sẽ thi công và hoàn thành công trình trong vòng từ 6 đến 8 tháng, kể từ ngày được giải ngân.", theo ông Tuấn.
Bên cạnh đó, ngày 17/5/2024, nhà đầu tư là Công ty Trung Nam có văn bản gửi đến UBND TP về việc bắt đầu huy động nhân sự, thi công trở lại cống Bến Nghé từ ngày 1/6/2024.
Nhà đầu tư kiến nghị thành phố sớm chấp thuận bãi đổ bùn đất để có thể triển khai thi công nạo vét, thảm đá gia cố lòng sông, cấp phép thi công các hạng mục trên bờ. Theo ông Tuấn, các kiến nghị nêu trên, thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu giải quyết.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP. HCM đã hoàn thành hơn 90 % khối lượng, đang trong giai đoạn thi công hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa vào sử dụng, nhưng phải ngưng thi công do hết tiền thanh toán.