en: The Ministry of Industry and Trade said it would ask embassies of countries exporting equipment to support the investor of the Quang Trach-Quynh Luu (Nghe An) 500kV line.
Khó nhập thiết bị đường dây 500kV, Bộ Công Thương nhờ đại sứ các nước 'ra tay'
Đối với những khó khăn về nhập khẩu thiết bị, vật tư từ nước ngoài, Bộ Công Thương cho hay sẽ gửi công điện tới các đại sứ quán các nước xuất khẩu liên quan tại Việt Nam để hỗ trợ.
Ngày 7/5, Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư để kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). 
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cho biết, đến nay EVN đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu, còn 1 gói thầu cung cấp kháng điện của Dự án ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu.
Để đảm bảo tiến độ đóng điện của các dự án, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đang thực hiện điều động thiết bị hiện có trên lưới phục vụ cho công trình 500kV mạch 3. 
Về giải phóng mặt bằng, đã hoàn thành 100% vị trí móng cột, tuy nhiên với khoảng néo mới bàn giao được 377/503 (khoảng 75%), còn 126/503 khoảng néo chưa bàn giao. Trong đó, 2 địa phương là Quảng Bình, Ninh Bình hoàn thành bàn giao khoảng néo, 7 tỉnh còn lại chưa hoàn thành. Cụ thể, Hà Tĩnh (còn 15/112 khoảng néo), Nghệ An (còn 29/88 khoảng néo), Thanh Hóa (còn 42/138 khoảng néo), Nam Định (còn 20/54 khoảng néo), Thái Bình (còn 10/47 khoảng néo), Hải Dương (còn 5/31 khoảng néo) và Hưng Yên (còn 5/14 khoảng néo). 
Để phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ, EVN/EVNNPT kiến nghị UBND các tỉnh xem xét có ý kiến về dự thảo khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để EVN/EVNNPT tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột và hàng lang an toàn để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục hỗ trợ, đẩy nhanh bàn giao các khoảng néo còn lại để Chủ đầu tư thực hiện công tác rải, kéo dây dẫn (dự kiến bắt đầu thực hiện từ ngày 10/5)...
Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực của UBND 9 tỉnh có dự án đi qua, EVN trong 2 tuần qua đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, nên công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến và công tác thi công đã có chuyển biến nhất định, nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là việc bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đã không thể hoàn thành trước ngày 30/4 như lãnh đạo UBND các tỉnh đã cam kết.
Hiện toàn tuyến mới bàn giao được 377/503 khoảng néo, đạt khoảng 74,95%, tăng 71 khoảng néo (khoảng 14,12%) so với cuộc họp giao ban ngày 23/4/2024. Hiện còn 126/503 khoảng néo (khoảng 25,05%) chưa bàn giao. Hai tỉnh đã hoàn thành bàn giao khoảng néo là Quảng Bình (10/10 khoảng néo) và Ninh Bình (9/9 khoảng néo).
Bảy tỉnh chưa hoàn thành bàn giao khoảng néo là: Hà Tĩnh (còn 15/112 khoảng néo), Nghệ An (còn 29/88 khoảng néo), Thanh Hóa (còn 42/138 khoảng néo), Nam Định (còn 20/54 khoảng néo), Thái Bình (còn 10/47 khoảng néo), Hải Dương (còn 5/31 khoảng néo) và Hưng Yên (còn 5/14 khoảng néo).
Trong khi đó, khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, chậm so với yêu cầu tại cuộc họp giao ban trước là trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 4/2024. 
Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị UBND 5 tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên sớm có ý kiến tham gia, góp ý về Khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng để EVN hoàn thiện, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ.
Đối với những khó khăn về nhập khẩu thiết bị, vật tư từ nước ngoài, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo trực tiếp cho các thương vụ hỗ trợ giải quyết; đồng thời sẽ gửi công điện tới các đại sứ quán các nước xuất khẩu liên quan tại Việt Nam để tiếp tục hỗ trợ.

Bộ Công Thương cho biết sẽ nhờ đại sứ các nước xuất khẩu thiết bị để hỗ trợ chủ đầu tư tuyến đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu ( Nghệ An ).