en: The Bien Hoa - Vung Tau expressway project with a total investment of over VND 17,800 billion is in difficulty, the section running through Dong Nai is 34 km long.
Cảnh đối lập ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau gần 1 năm thi công
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng đang bị gặp khó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 34km khi chưa thể giải phóng mặt bằng.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng chiều dài khoảng 54km khởi công vào tháng 6/2023. Trong đó, thành phần 1 dài 16km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, thành phần 2 dài 18,2km do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư thành phần 3 dài 19,5km.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng, hứa hẹn rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.
Ghi nhận của VietNamNet, ngày cuối tháng 5, tại Bà Rịa - Vũng Tàu công trường thi công sôi động với các hạng mục như: cống thoát nước, đắp đất, cấp phối đá dăm, hầm chui, cọc khoan nhồi, cầu vượt ngang, đường công vụ,…
Toàn tuyến với 11 cầu và 1 hầm chui dân sinh, hiện liên danh 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai với hơn 15 mũi thi công, bao gồm 225 máy móc và hơn 400 nhân lực.
Theo Ban quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (chủ đầu tư) tổng diện tích thu hồi đất để thực hiện là hơn 137 ha, gồm 1.215 hộ. Đến nay, tổng kinh phí bồi thường là hơn 2.739 tỷ đồng cho 1.209 hộ, đạt khoảng 99,5% mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Phía tập đoàn Sơn Hải cam kết dự án sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2025.
Trái ngược hoàn toàn, 2 dự án thành phần qua địa bàn Đồng Nai dài 34 km vẫn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.
Cụ thể, thành phần 1 với diện tích cần thu hồi hơn 137 ha. Dự án ảnh hưởng hơn 1.740 hộ, trong đó có hơn 1.550 hộ phải tái định cư. Tuy nhiên, địa phương mới bàn giao hơn 36 ha (đạt 27%).
Hiện nay, mặt bằng chủ yếu tập trung vào các khu vực đất giao thông, sông suối và những mảng nhỏ lẻ không liên tục, khiến cho việc triển khai thi công dự án gặp nhiều khó khăn.
Nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị và nhân công để thi công các hạng mục cầu vượt ngang, nền đường, hệ thống thoát nước và cống chui dân sinh trên những khu vực đã được bàn giao.
Tại thành phần 2 với chiều dài 18,2 km qua địa bàn huyện Long Thành gồm 4 cầu chính tuyến, 5 cầu vượt ngang, 14 cầu trong nút giao, 9 hầm chui dân sinh và 3 nút giao liên thông.
Tổng diện tích thu hồi hơn 176 ha với hơn 1.500 hộ bị ảnh hưởng. Mặt bằng đã bàn giao cho đơn vị thi công hơn 49 ha (đạt 28%) không liên tục với chiều dài gần 6 km.
Hiện các đơn vị đang triển khai 33 mũi thi công với gần 100 máy móc và khoảng 400 công nhân, kỹ sư làm việc liên tục. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu so với kế hoạch đề ra.
Nguyên nhân chính là do sự chậm trễ trong công tác kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và xây dựng khu tái định cư dẫn đến khó khăn trong giải phóng mặt bằng tại thành phần 1 và 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng đang bị gặp khó, đoạn qua địa bàn Đồng Nai dài 34km.