en: 4 large parks in Thu Le, Thong Nhat and Bach Thao (Hanoi) will be renovated in 2024 but 14 flower gardens are currently in use.
Nguyên nhân chưa cải tạo các công viên Thủ Lệ, Thống Nhất, Bách Thảo
Dù được HĐND TP Hà Nội cấp số tiền lên đến 900 tỷ nhưng các công viên Thủ Lệ, Thống Nhất, Bách Thảo vẫn chưa được cải tạo. Sở Xây dựng lý giải nguyên nhân là do thay đổi trong phân cấp quản lý, từ thành phố sang quận.
Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa báo cáo việc thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội về tiến độ cải tạo, nâng cấp công viên, vườn hoa giai đoạn 2021-2025.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn trên, TP Hà Nội cải tạo 4 công viên (Bách Thảo, Thủ Lệ, Thống Nhất, Hòa Bình), đồng thời cấp quận cải tạo 41 công viên, vườn hoa bằng nguồn vốn ngân sách quận.
Tuy nhiên đến hết tháng 3/2024, các quận mới đưa vào sử dụng 14 vườn hoa: Lê Trực, Vạn Xuân, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Trúc Bạch, Bãi Nhãn (Ba Đình); Diên Hồng, Tao Đàn, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm); Pasteur, Tăng Bạt Hổ, Yec-Xanh (Hai Bà Trưng); Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai); Ngọc Lâm (Long Biên).
Theo kế hoạch của các quận, trong năm 2024, thêm 16 công viên, vườn hoa sẽ hoàn thành và năm 2025 sẽ cải tạo nâng cấp 11 công viên vườn hoa còn lại.
Sở Xây dựng cho biết, 4 công viên lớn nằm trong kế hoạch cải tạo nâng cấp (Thủ Lệ, Thống Nhất, Bách Thảo, Hòa Bình) bị chậm tiến độ do thay đổi trong phân cấp quản lý, từ thành phố sang quận. Tháng 10/2023, HĐND TP Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư (giai đoạn 2023-2026) gần 900 tỷ đồng cải tạo công viên Thủ Lệ, Thống Nhất, Bách Thảo.
Trong 9 dự án xây dựng mới, công viên Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (40ha, huyện Thanh Trì) hiện chưa triển khai do khó khăn trong giải phóng mặt bằng. 
Công viên hồ điều hòa Khu đô thị Tây Nam Hà Nội (11ha, quận Cầu Giấy) đã hoàn thành 80%, đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch.
Công viên hồ điều hòa CV1 (27ha, quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm) đã hoàn thành thi công các hạng mục. Dự kiến trong tháng 3 sẽ kiểm tra nghiệm thu, sau đó bàn giao cho UBND quận Nam Từ Liêm để đưa công trình vào sử dụng.
Công viên văn hóa, du lịch vui chơi giải trí Kim Quy (101ha, huyện Đông Anh) đã giải phóng mặt bằng được khoảng 99,6ha, đang nạo vét và làm kè sông Thiếp.
Công viên hồ Phùng Khoang (46 ha, quận Nam Từ Liêm) đạt khoảng 80% hồ điều hòa và triển khai một số hạng mục đường dạo, rào chắn, cây xanh. Hiện còn hơn 2.000m2 chưa giải phóng mặt bằng, việc đấu nối hệ thống thoát nước từ công viên sang mương Mễ Trì đang triển khai nhưng cũng gặp vướng.
Công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông (95 ha) đang tổ chức thi tuyển kiến trúc sau khi thành phố công bố quy hoạch chi tiết năm 2023.
Công viên Hữu Nghị, Bắc Từ Liêm (gần 16ha, chủ đầu tư trước đây là Bộ Xây dựng) vẫn chưa được triển khai, đất bỏ trống.
Công viên Thiên văn học - Khu đô thị Dương Nội (12ha, quận Hà Đông) đã được tạm bàn giao cho quận Hà Đông để mở cửa trước Tết Nguyên đán 2024. Công tác nghiệm thu và bàn giao chính thức chưa được thực hiện.
Công viên và hồ điều hòa khu phía Bắc và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm) đã hoàn thành gần hết các hạng mục công trình, trừ hạng mục bể lọc nước và hệ thống tuyến cống 2 khớp nối cống hộp đến dự án Hải Đăng City.
Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, 9 dự án xây mới công viên đều có quy mô trung bình, thuộc quy hoạch các khu đô thị. Tuy nhiên tiến độ thực hiện các dự án còn chậm, chỉ 3 công viên CV1, Bắc Nam Mai Dịch và Thiên văn học cơ bản hoàn thành, đang hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao chính thức.

4 công viên lớn ở Thủ Lệ, Thống Nhất, Bách Thảo ( Hà Nội ) sẽ được cải tạo trong năm 2024 nhưng đến nay mới đưa vào sử dụng 14 vườn hoa.