en: The Vietnam Airlines Corporation (ACV) is accelerating the construction of infrastructure for commercial operation of runways and taxiways at Long Thanh airport.
Dự kiến khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh sân bay Long Thành từ 30/4/2025
Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã hoàn thành phần bê tông cốt thép của cột dầm sàn lầu 1, đạt 76% ở dầm sàn lầu 2.
Ngày 20/6, Tổng công ty Hàng Không Việt Nam (ACV) cho biết, sau gần 10 tháng thi công, đến nay, nhà ga hành khách đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột dầm sàn lầu 1. Công tác bê tông cốt thép dầm sàn lầu 2 đạt 76% và đang làm tới lầu 3. 
Hiện nay, tiến độ thi công phần thô vượt 20 ngày và tiến độ tổng thể gói thầu vượt 10 ngày so với hợp đồng.
Ông Dương Quang Điện - Phó giám đốc thường trực Ban quản lý dự án Long Thành - cho biết, trong thời gian tới, ACV cùng các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh thi công kết cấu phần còn lại, dự kiến cuối tháng 6 sẽ hoàn thành 100% dầm sàn tầng 2 và cuối tháng 7 sẽ hoàn thành 100% dầm sàn tầng 3.
Ngoài ra, ACV đang phối hợp với nhà thầu kiểm tra các nhà máy, tiến hành đặt hàng thiết bị lắp đặt trong nhà ga để kịp tiến độ thi công trong thời gian tới.
“Dự kiến, tháng 8 chúng tôi sẽ bắt đầu đưa thiết bị siêu trường, siêu trọng vào công trường sân bay Long Thành phục vụ lắp đặt thiết bị trong nhà ga” - ông Điện nói.
Đối với đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ (gói thầu 4.6), ACV nhận định hạng mục này đóng vai trò quan trọng của dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động an toàn bay.
Do đó, ACV yêu cầu nghiêm ngặt đối với các đơn vị nhà thầu thi công và tư vấn giám sát, nhằm đảm bảo chất lượng thi công đáp ứng đúng quy định và tiêu chuẩn. 
Đến nay, liên danh nhà thầu đã hoàn thành phần nền móng và lớp bê tông M150 phần kết cấu lòng đường hạ cất cánh. Đối với phần kết cấu lề đường cất hạ cánh, phần nền móng đạt 62,22% và phần mặt bê tông M350 đã được triển khai thử nghiệm từ đầu tháng 5.
Ông Lê Văn Tiến (Công ty ACC - đơn vị thi công gói thầu 4.6) cho biết hạng mục đường cất hạ cánh đã vượt 2 tháng so với tiến độ hợp đồng.
Liên danh nhà thầu thi công đã huy động 1.700 nhân sự, 350 trang thiết bị máy móc với 50 mũi thi công, quyết tâm hoàn thành và khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh trước ngày 30/4/2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.
Nhà ga hành khách sân bay Long Thành được khởi công từ ngày 31/8/2023, có tổng mức đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ có công suất phục vụ 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Hiện nay, trên công trường có khoảng 6.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân tham gia làm việc. Nhà thầu tổ chức các mũi thi công tối đa, liên tục ngày đêm với mục tiêu cao nhất là đẩy nhanh tiến độ.

Tổng công ty Hàng Không Việt Nam ( ACV ) đang đẩy nhanh tiến độ thi công kết cấu hạ tầng để khai thác thương mại các đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Long Thành.