en: Late construction, a 500kV line project contractor is warned, EVNNPT Chairman requests to replace the contractor to perform 2 pile foundation positions.
Thi công chậm, một nhà thầu dự án đường dây 500kV bị cảnh cáo
Kiểm tra tình hình triển khai thi công đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa (đoạn tuyến do nhà thầu Phương Hạnh thực hiện), Chủ tịch Tổng công ty Truyền tải điện bức xúc yêu cầu thay ngay nhà thầu thực hiện 2 vị trí móng cột.
Ngày 28/2, ông Nguyễn Tuấn Tùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) kiểm tra thực tế 3 vị trí móng cọc do nhà thầu Phương Hạnh thực hiện. Các vị trí này thuộc dự án đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Nam Định I – Thanh Hóa, dự án thành phần của đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Có mặt tại vị trí móng cọc 59 thuộc địa phận xã Nga Phú (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa), Chủ tịch EVNNPT bức xúc khi bốn bề vẫn chỉ là bãi đất trống, việc thi công gần như bất động. 
Đến nay, nhà thầu Phương Hạnh vẫn chưa làm xong đường vào thi công dù được bàn giao mặt bằng gần 3 tháng.
Báo cáo tình hình thi công đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa, Ban quản lý xây dựng (NPT) cho biết: Đến hết ngày 27/2, dự án Đường dây 500 kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa đã bàn giao 180/180 móng, bàn giao 35/74 khoảng néo, đã hoàn thành đúc 85/180 móng cột và đang triển khai làm đường thi công, đào, đúc móng hoặc ép cọc đồng thời tại 94/180 vị trí móng, lắp đặt hoàn thành 1 cột thép và đang lắp đặt 11 cột thép.
Đối với các gói thầu mà nhà thầu Phương Hạnh đảm nhận, Ban quản lý xây dựng đánh giá: Số lượng máy ép cọc bố trí tại các gói thầu chưa đủ so với cam kết của nhà thầu tại biên bản họp ngày 16/2 và hợp đồng đã ký (1 máy/vị trí). Nhà thầu phải khẩn trương bổ sung thêm 12 máy ép cọc để đảm bảo đồng loạt các vị trí móng cọc (VT59, 67, 70, 82, 82A, 119, 126, 129, 141, 147, 143, 144).
Lãnh đạo EVNNPT nói: ”Tôi đến đây để nói rõ vấn đề này với Phương Hạnh. Anh có 28 móng cọc trong toàn hệ thống, nhưng giờ anh mới làm được 17 móng cọc. Còn lại 11 móng chưa làm gì hết. Vị trí này đã giao mặt bằng 3 tháng, nhưng vẫn chưa triển khai được. Trong khi 30/3 phải hoàn thành thi công đúc móng. Giờ chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi, nên phải giao cho nhà thầu khác làm".
Đáp lại, ông Lê Thế Hạnh – Tổng giám đốc Công ty TNHH Phương Hạnh - vẫn cố phân bua: "Hôm qua, đơn vị đã giải quyết xong vấn đề kênh mương với hợp tác xã nông nghiệp của xã Nga Phú. Ngay từ chiều qua, đơn vị đã tiến hành mở đường từ vị trí 57 đến vị trí 58. Trưa mai sẽ mở đường đến vị trí 59. Đơn vị nào vào thi công thì cũng làm như Phương Hạnh thôi, cả thi công móng và ép cọc là 53 ngày. Như vị trí này 30/4 là xong hết móng”.
Tuy nhiên, lãnh đạo NPT vẫn giữ nguyên quan điểm. Đối với 11 vị trí móng cọc đã bàn giao mặt bằng với thời gian lớn hơn quy định của Hợp đồng đã ký kết mà nhà thầu Phương Hạnh chưa triển khai thi công yêu cầu thực hiện đúng quy định hợp đồng đã ký kết, khẩn trương tổ chức chọn nhà thầu thay thế theo quy định của pháp luật đáp ứng đủ năng lực, kinh nghiệm và tiến độ yêu cầu của Dự án: hoàn thành thi công móng trong tháng 3/2024 theo chỉ đạo của EVN.
Chủ tịch HĐTV EVNNPT yêu cầu các nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện huy động bổ sung nhân lực, máy thi công, máy ép cọc; thực hiện thi công 3 ca 4 kíp và triển khai “4 tại chỗ”… đảm bảo hoàn thành các toàn bộ công tác đào móng trong tháng 02/2024, hoàn thành xây dựng các móng cọc trong tháng 3/2024 theo chỉ đạo của EVN. Chủ động rà soát, điều hành, đôn đốc đảm bảo tiến độ cung cấp cột thép, vật tư thiết bị phù hợp với tiến độ thi công, không để xảy ra tình trạng “móng thi công xong chờ cột”, “cột thi công xong chờ dây dẫn, cách điện phụ kiện”.

Thi công chậm, một nhà thầu dự án đường dây 500kV bị cảnh cáo, Chủ tịch EVNNPT yêu cầu thay ngay nhà thầu thực hiện 2 vị trí móng cọc.