en: Government leaders request localities to promote the spirit and art of " people's war ", " guerrilla war " to promote the 500 kV line project to be completed before the Lunar New Year.
Dây không đợi cột, cột không đợi móng, đường dây 500 kV phải khai thác vào 30/6
Đốc thúc dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn, Thủ tướng lưu ý: "Dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không đợi một người làm mà phải nhiều người làm” và yêu cầu phải khai thác chậm nhất vào ngày 30/6.
Chiều 1/4, kết luận cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về tình hình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên), Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thúc đẩy triển khai dự án.
Người đứng đầu Chính phủ cũng biểu dương Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các nhà thầu đã tập trung cao độ, huy động nhân lực, thiết bị, máy móc, thi công các dự án với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, “làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.
Nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, tinh thần đó phải được phát huy hơn nữa để bù đắp những thiếu hụt, chậm trễ thời gian qua, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, quyết tâm rồi thì quyết tâm lớn hơn nữa, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, xác định trọng tâm, trọng điểm.
“Dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không đợi một người làm mà phải nhiều người làm”, Thủ tướng lưu ý.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương phải khẩn trương giải phóng mặt bằng, bàn giao hành lang tuyến để chủ đầu tư thực hiện công tác rải, kéo dây dẫn; di dời tái định cư và thực hiện các thủ tục tái định cư cho các hộ dân, bảo đảm an toàn hành lang tuyến.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, EVN chia sẻ công việc phù hợp, hợp lý với các doanh nghiệp ở địa phương, phát huy tinh thần, nghệ thuật "chiến tranh nhân dân", "chiến tranh du kích" trước đây vào công việc này.
Tuy nhiên, phải làm với yêu cầu hiện đại, chuyên nghiệp, đúng yêu cầu kỹ thuật với tinh thần nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân.
Chốt lại một số mốc thời gian quan trọng, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành khung chính sách để đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trước ngày 10/4.
Cùng với đó hoàn thành đúc các vị trí móng trước ngày 30/4; hoàn thành dựng cột trước ngày 30/5; hoàn thành cơ bản các hạng mục dự án thuộc dự án vào ngày 20/6 để đóng điện, đưa vào khai thác chậm nhất ngày 30/6.
Dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài (Phố Nối, tỉnh Hưng Yên - Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) có tổng chiều dài khoảng 519 km, tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư.
Dự án này có 4 dự án thành phần: Quảng Trạch – Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu – Thanh Hóa; Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 và Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 – Phố Nối.
Các dự án này đều khởi công tháng 10/2023 và tháng 1/2024; phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6 năm nay.
Hiện 4 dự án thành phần đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu. Cả 4 dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng tại 1.177/1.177 vị trí móng cột và 231/503 khoảng néo, đạt khoảng 46%.
Các nhà thầu đang triển khai thi công móng đồng loạt trên toàn tuyến tại 100% vị trí; hoàn thành đúc móng được 430/1.177 vị trí; bàn giao 182/1.177 cột thép; hoàn thành lắp dựng 43/1.177 vị trí cột; đang lắp dựng 59/1.177 vị trí cột.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương phát huy tinh thần, nghệ thuật " chiến tranh nhân dân ", "chiến tranh du kích " để thúc đẩy dự án đường dây 500 kV hoàn thành trước Tết Nguyên đán.