en: Hiện trạng của 4 cầu do công ty Thuan An thi công tại Quảng Ninh chưa được cải thiện do một số nhân sự đang phối hợp với cơ quan pháp luật để làm rõ các vấn đề liên quan.
Hiện trạng loạt dự án cầu do Tập đoàn Thuận An thi công ở Quảng Ninh
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm thi công 4 cây cầu tại dự án đường ven sông tỉnh Quảng Ninh. Đến nay chưa dự án nào hoàn thành, trong đó có 1 cây cầu đang chậm tiến độ.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG (Công ty Thuận An) bắt đầu thi công các cầu tại Quảng Ninh từ ngày 27/4/2023 và dự kiến đến 17/11/2024 sẽ hoàn thành.
4 cầu do Công ty Thuận An đảm nhiệm thi công tại Quảng Ninh gồm cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu Sông Cầm và cầu Đạm Thuỷ.
Theo báo cáo của Công ty Thuận An gửi Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh ngày 22/5, đến nay có 3 trong tổng số 4 cây cầu đạt tiến độ, còn cầu Hang Son chậm tiến độ và mới chỉ đang khoan cọc nhồi, làm mố trụ.
Ghi nhận tại công trường thi công cầu Đạm Thuỷ vào sáng 23/5, cây cầu đã thành hình và bắc qua sông Đạm Thuỷ. Rất nhiều dầm cầu đã tập kết về gần khu vực nhà điều hành.
Tại công trường, chỉ có lác đác vài công nhân đang thực hiện việc lắp đặt hệ thống nâng hạ vật liệu trên mặt cầu.
Chỉ huy trưởng công trường (Công ty Thuận An) ông Phạm Sĩ Lịch cho biết, hiện tại ở Quảng Ninh có 6 cán bộ đảm nhiệm việc điều hành, quản lý việc thi công 4 cây cầu. Trong khi đó, số công nhân tại cầu Đạm Thuỷ có 9 công nhân, cầu Sông Cầm có 10 công nhân; hai cầu còn lại không có công nhân thi công.
"Hiện tại cầu Đạm Thuỷ đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng công việc, riêng phần thi công lắp đặt xe đúc gờ lan can cầu trái chậm tiến độ", ông Lịch cho biết.
Nguyên nhân của việc chậm tiến độ là do một số nhân sự của Công ty Thuận An đang phối hợp với cơ quan pháp luật để làm rõ các vấn đề liên quan. Công tác huy động vật tư về công trường như thép, xe đúc lan can, bê tông còn chậm.
Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết, Thuận An đang liên danh với các nhà thầu triển khai gói thầu số 13 dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TX Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến TX Đông Triều (giai đoạn 1). 
Thời gian thực hiện dự án: 2021-2024. Gói thầu này xây dựng cầu Lạch Gạc 1, Lạch Gạc 2, cầu Sến, cầu Đen, cầu Tân Yên 1, cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu Sông Cầu Vàng, cầu Sông Cầm, cầu Đạm Thủy với tổng giá trị hơn 706 tỷ đồng. 
Trong đó, phần công việc của Thuận An thực hiện ngoài thi công cầu Đạm Thuỷ nói trên còn có 3 cầu khác là Tân Yên 2, Hang Son, Sông Cầm.
Tổng trị giá thi công 4 cầu này là hơn 354 tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, 3 cầu đảm bảo tiến độ, còn cầu Hang Son chậm tiến độ.

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can gồm:
Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự. 
Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hiện trạng của 4 cầu do Công ty Thuận An thi công tại Quảng Ninh chưa được cải thiện do một số nhân sự đang phối hợp với cơ quan pháp luật để làm rõ các vấn đề liên quan.