en: The Da Nang University Village Project has a total area of 40ha and 1,654 graves have been established. Of which, there are 419 graves without owners and 1,135 graves with owners.
Diễn biến mới của dự án Làng đại học Đà Nẵng 'treo' gần 30 năm
UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã hoàn tất bàn giao mặt bằng để tiến hành dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng (dự án Làng Đại học Đà Nẵng).
Việc bàn giao mặt bằng có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề cho việc thực hiện các giai đoạn tiếp theo, tạo điều kiện hoàn thành dự án Làng đại học Đà Nẵng vốn đã kéo dài 27 năm.
Ông Mai Niên, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, cho biết, dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng có tổng diện tích thu hồi 40ha và 1.425 hồ sơ được lập.
Trong đó, 300 hồ sơ nhà ở, đất ở; 448 hồ sơ đất nông nghiệp; 6 hồ sơ thuộc loại đất, công trình tín ngưỡng; 2 hồ sơ công trình thiết chế văn hoá.
Đặc biệt, dự án còn có 669 hồ sơ mộ, bao gồm 1.654 ngôi mộ (trong đó có 419 mộ vắng chủ và 1.135 mộ có chủ).
Dự án triển khai thực hiện từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021, với tốc độ xử lý nhanh chóng. Chỉ trong vòng 7 tháng, Hội đồng Giải phóng mặt bằng đã tập trung xử lý các hồ sơ, giải phóng với diện tích gần 15ha đất nông nghiệp.
Đến tháng 3/2022, tổng số hồ sơ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng là 520 hồ sơ, tương đương diện tích bàn giao mặt bằng là 36,1ha.
Do gặp nhiều vướng mắc về chính sách đền bù và tái định cư, 236 hồ sơ đất và nhà ở còn lại cùng 669 hồ sơ mộ phải chờ chủ trương của thành phố. Đến tháng 7/2023, sau khi UBND TP. Đà Nẵng ra quyết định, hội đồng đã tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ cam kết với Ngân hàng Thế giới (WB). 
Ông Cao Thanh Hoàng, Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng, cho biết, đến nay công tác giải phóng 40ha mặt bằng đã hoàn thành. Không có trường hợp nào phải dùng biện pháp xử lý cưỡng chế.
Thời gian tới, quận Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cần thiết cho việc giải phóng mặt bằng của dự án, với diện tích lên đến 40ha, nâng tổng diện tích đất thu hồi và bàn giao cho chủ đầu tư lên 78,6ha.
Quận Ngũ Hành Sơn cũng đề nghị Đại học Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT sớm triển khai phương án quản lý đối với diện tích đất thu hồi bàn giao, triển khai các hạng mục công trình đầu tư. Đồng thời, có kế hoạch triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại tại phường Hoà Quý. 
Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1057 ngày 9/12/1997 với quy mô 300ha. Do nhiều nguyên nhân nên suốt một thời gian dài, dự án chậm triển khai dẫn đến tình trạng quy hoạch “treo”, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, các quyền lợi về đất đai, xây dựng nhà cửa của nhân dân trong vùng quy hoạch dự án.
Đến ngày 2/6/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng và tháng 7/2020 phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng tỷ lệ 1/2000.
Theo đó, diện tích đất đai thuộc địa bàn phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng là 110ha; 190ha còn lại thuộc địa bàn phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 8.600 tỷ đồng, nhưng sau 27 năm vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc về mặt bằng và nguồn vốn.


Dự án Làng đại học Đà Nẵng có tổng diện tích 40ha và 1.654 ngôi mộ được lập. Trong đó, có 419 mộ vắng chủ và 1.135 mộ có chủ.