Ituango Dam
ಪೆಸ್ಕಾಡೆರೊ-ಇಟುವಾಂಗೋ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಿಡ್ರೋಯಿಟುವಾಂಗೋ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಇಟುವಾಂಗೋ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಆಂಟಿಯೋಕ್ವಿಯಾ ಇಲಾಖೆಯ ಇಟುವಾಂಗೋ ಬಳಿ ಕೌಕಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ಮಾಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು 2018 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು, ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದ ನಂತರ ನದಿಯ ತಿರುವು ಸುರಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು, ಇದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, ಇದು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನವು 1983ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 2008ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2011ರ ಜುಲೈ 8ರಂದು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸಮೀಕ್ಷೆ, ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ತಿರುವು ಸುರಂಗಗಳು) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು 2013 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 2018ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಂಪ್ರೆಸಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕಾಸ್ ಡಿ ಮೆಡೆಲಿನ್ (ಇಪಿಎಂ) ಮತ್ತು ಆಂಟಿಯೋಕ್ವಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಇಪಿಎಂ ಇಟುವಾಂಗೊ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಯು. ಎಸ್. $2.8 ಶತಕೋಟಿ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಮಣ್ಣಿನ ತುಂಬಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಮಾಣವು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜಲಾಶಯವು ಸಕ್ರಿಯ (ಅಥವಾ "ಉಪಯುಕ್ತ") ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಜಲಾಶಯವು ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರೇಡಿಯಲ್ ಗೇಟ್ಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ಪಿಲ್ವೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು ನಾಮಮಾತ್ರದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಟರ್ಬೈನ್-ಜನರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತಿರುವು ಸುರಂಗ ತಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತ ಕೌಕಾ ನದಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಮೂರು ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು, ಮೂರನೆಯದನ್ನು ನದಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಬಿಡಲಾಯಿತು. 2018ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ಮತ್ತು ಮೇ 7ರ ನಡುವೆ, ಮೂರು ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸುರಂಗವನ್ನು ತಡೆದು ಜಲಾಶಯವನ್ನು ತುಂಬಲು ಕಾರಣವಾದವು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸ್ಫೋಟಕಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಎರಡು ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆದರೆ ವಿಫಲರಾದರು. ಮೇ 10ರಂದು, ಜಲಾಶಯವು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಒಳಹರಿವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮುರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅಪೂರ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೇ 12 ರಂದು ಹಿಂದಿನ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಸುರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪುನಃ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು, ಇದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಹರಿವನ್ನು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇದು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿತು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 25,000. ಮೇ 16ರಂದು ಜಲಾಶಯವನ್ನು ಹರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಹನಗಳು ಬಳಸುವ ಸಾರಿಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿತು. ನೀರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿತು, ರಸ್ತೆಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ರಿಪ್ರಾಪ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸವೆಸಿತು. ತರುವಾಯ, ಇ. ಪಿ. ಎಂ. ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಅತಿಯಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸ್ಪಿಲ್ ವೇ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೆಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತುಂಬುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಮೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕೌಕಾ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೇ 19ರಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 405 ಮಾಸ್ಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದವು; ಕಾಫರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 5 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ. ಮೇ 25ರಂದು ಡಾ ಒರ್ಡೋನೆಜ್ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಭೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ "ಇಟುವಾಂಗೋ ಯೋಜನೆಯು ಸತ್ತುಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ; ವಿಫಲವಾಗದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದು ನಮಗೆ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ". ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣವು ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ಯುವ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತರ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ವಾದಿಸುತ್ತವೆ. 2019ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ನದಿಯ ಹರಿವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯುನಿವರ್ಸಿಡಾಡ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಡಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತುರ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. 2022ರ ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು 5,000 ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಆಂಟಿಯೋಕ್ವಿಯಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳು