Western Isles HVDC connection
ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವೀಪಗಳ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಸಂಪರ್ಕವು ಐಲ್ ಆಫ್ ಲೆವಿಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿತ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಸದರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಈ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು "2030 ರ ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಿಬಿಯಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, [ಮತ್ತು] ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವೀಪಗಳ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೇಬಲ್ ಲೂಯಿಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ನೊವೇ ಬಳಿಯ ಅರ್ನಿಷ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯೂಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೂಯಿಸ್ನ ಅರ್ನಿಷ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಸಾಗರ ಕೇಬಲ್ 22 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ವೆಸ್ಟರ್ ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಟಲ್ ಲೊಚ್ ಬ್ರೂಮ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡುಂಡೊನೆಲ್ಗೆ 81 ಕಿ. ಮೀ. ಸಬ್ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 75 ಕಿ. ಮೀ. ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಕ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ಯೂಲಿಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 6 ಕಿ. ಮೀ. ಭೂಗತ ಎಸಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. (ಈ ಉಲ್ಲೇಖವು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ವಿವರವಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.) ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022ರಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವೀಪಗಳ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಸಂಪರ್ಕವು ಆಫ್ಜೆಮ್ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, 600 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ, 2024 ರ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ 2026 ರ ಬೇಸಿಗೆಯವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, 2027 ರ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜುಲೈ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಯೋಜಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 1.8GW ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2030 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಎಸ್ಎಸ್ಇಎನ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರಲು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು 1.8GW ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವೀಪಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕಡಲಾಚೆಯ ಮತ್ತು ಕಡಲಾಚೆಯ ಪವನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಸಂಪರ್ಕದ ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಯು 2008ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 2010ರಲ್ಲಿ, ಆಫ್ಜೆಂಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ತರುವಾಯ ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ, ಜನರೇಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿ. ಎಫ್. ಡಿ. ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ, ಆದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಫ್ಜೆಮ್ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2014 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 450 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೋಜನೆಯು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿತ್ತುಃ ಆಫ್ಜೆಮ್ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ವಿಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಭಿವರ್ಧಕರು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಟಡಿಯ ಪ್ರಕಾರಃ ಆಗಸ್ಟ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, 600 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಫ್ಜೆಂಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಲೆವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಟೋರ್ನೋವೇ ವಿಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ (ಸಿಎಫ್ಡಿ) ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಇದು ಲಿಂಕ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಜುಲೈ 2022ರಲ್ಲಿ, ಲೆವಿಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೋರ್ನೋವೇ ವಿಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ 200 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ (ಸಿಎಫ್ಡಿ) ಅನ್ನು £ 46.39/MWh ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗೆ (2012ರ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ) ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಜುಲೈ 2022ರಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪಿಎಲ್ಸಿ ತನ್ನ "2030ರ ಮಾರ್ಗ" ವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು, ಇದು ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 600 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 1.8GW ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತು. ಶೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಎಸ್. ಎಸ್. ಇ. ಎನ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಲತಾಣ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ (ಪಿ. ಡಿ. ಎಫ್.) ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಎಚ್. ವಿ. ಡಿ. ಸಿ. ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ಗಳು