Time–distance diagram
ಸಮಯ-ಅಂತರದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷವು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷದ ದೂರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಾಯುಯಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಯ-ದೂರ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವು ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಹನದ (ರೈಲು, ಬಸ್) ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಯ-ಅಂತರ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು (ಸಮಯ-ಸರಪಳಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಸಮಯ-ದೂರ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಸಮಯ-ಸರಪಳಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಸಮಯ-ಸ್ಥಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಸಮಯ-ಸ್ಥಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಮಾರ್ಚ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಸ್ಥಳ-ಸಮಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ, ಸಮತೋಲನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ರೇಖೆ, ರೇಖೀಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕುದುರೆ ಕಂಬಳಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ), ಪೈಪ್ಲೈನ್, ರೈಲು, ಸೇತುವೆ, ಸುರಂಗ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರೇಖಾಂಶದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸಮಯ-ದೂರದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಯದ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದೂರ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವುಗಳ ಸಾಪೇಕ್ಷ ರೇಖೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಗತಿಯ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ದರವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಆಕಾರಗಳಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣ, ಭರ್ತಿ ಮಾದರಿ, ರೇಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ-ದೂರ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ದೂರ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ-ಅಂತರದ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯ-ಅಂತರದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವು ಎರಡು ಅಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆಃ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಎರಡೂ ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆಃ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು (ಸ್ವಿಚ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಂತಹ ರೈಲ್ರೋಡ್ ಮಾರ್ಪಾಡು ಯೋಜನೆಗಳ ರಾತ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ) ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳು (ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ); ಸ್ಥಳವು (ಕಿಲೋ) ಮೀಟರ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟಕಗಳಾಗಿರಬಹುದು (ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡದ ಮಹಡಿಗಳಂತಹವು). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಮಯದ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ (ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ) ಕೆಳಕ್ಕೆ (ಯೋಜನೆಯ ಅಂತ್ಯ) ಲಂಬವಾಗಿ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಪಳಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳದ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ದೃಶ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇತರ, ಸ್ಥಳ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು (ವೈಮಾನಿಕ ಫೋಟೋಗಳು, ಅಡ್ಡ-ವಿಭಾಗೀಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು) ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳು, ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ಸಮಯ-ಅಂತರದ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ತೋರಿಸಲಾದ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಮಯದ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಪ್ರದೇಶವು ನಕ್ಷೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಗ್ರಿಡ್ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದುಃ ಸಮಯದ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗಳು, ದಿನಗಳು, ವಾರಗಳು, ತಿಂಗಳುಗಳು, ವರ್ಷಗಳು; ದೂರ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ (ರಾಶಿಗಳು, ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಅಡಿಪಾಯಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಮದೂರದ ಘಟಕಗಳು. ಹತ್ತಿರದ ಋತುಗಳು, ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು, ಹವಾಮಾನ ದತ್ತಾಂಶ (ಮಳೆ/ಹಿಮ ಬೀಳುವಿಕೆ, ತಾಪಮಾನ) ಮುಂತಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಕೇಬಲ್ ಎಳೆಯುವಿಕೆ, ಬೇಲಿ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಂತಹ ಸರಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಾಗಿ ಎಳೆಯಬಹುದುಃ ಕೆಲಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೇಖೀಯ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. 1ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಂತಹ ಎರಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆಃ 1ನೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯು 1ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ದಿನದಂದು ಕಿಮೀ 0+000 ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 13ನೇ ದಿನದ 2ನೇ ವಾರದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಿಮೀ 1+100 ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ 2 ಮರುದಿನ ಕಿ. ಮೀ. <ಐ. ಡಿ. 2> ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 19ನೇ ದಿನದಿಂದ ಕಿ. ಮೀ. <ಐ. ಡಿ. 1> ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕೆಲಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಗಣನೀಯ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆಯತದ ಬದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯತವಾಗಿ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ಉದ್ದಕ್ಕೆ (ದೂರ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ) ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ (ಸಮಯ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ) ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ (ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ) ಅಥವಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೋಡೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 2ನೇ ದಿನದಂದು 14 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಿಮೀ 1+100 ನಿಂದ ಕಿಮೀ 1+300 ವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ 2 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೇಖೆಯ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದ್ದವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಿ) ಅಸ್ಥಿರವಾದ ರೇಖೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ 3 ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಿ. ಮೀ. 1+900 ನಿಂದ ಕಿ. ಮೀ. 2+000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (ಕಿ. ಮೀ. 1+800 ನಿಂದ ಕಿ. ಮೀ. 1+900) ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು (ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕ್ಯಾಟನರಿ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯಂತಹವು) ಲೈನ್ ವಿಭಾಗವು ಕೆಲಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು 4ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು 8ನೇ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 21ನೇ ದಿನದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ 300 ಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯದ ಅಕ್ಷದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಯ ದರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದುಃ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಗತಿಯು ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ವೇಗದ ಪ್ರಗತಿಯು ಮಧ್ಯಮ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ 1 ರಲ್ಲಿ, ಚಟುವಟಿಕೆ 1 ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಮೀಟರ್ (11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,100 ಮೀಟರ್) ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಚಟುವಟಿಕೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ 150 ಮೀಟರ್ (6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 900 ಮೀಟರ್) ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲಸದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಯ ರೇಖೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಜಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿಯು ಸ್ಥಳದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ), ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ರೇಖಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ರೇಖೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 5ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ದರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು (ಶಿಫ್ಟ್ಗಳು, ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್-ಪೀರಿಯಡ್ಗಳು) ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನ 6 ಹಿಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ರತಿ ವಾರದ 7ನೇ ದಿನ) ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಯೋಜಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೇಖೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ, ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅದೇ ಅಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕೆಗಳುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ರೇಖೆಯಾಗಿ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಲೇಬಲ್ಗಳಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಕರಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮಯ-ದೂರದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಅಳತೆಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಿಎಡಿ ಸಂಪಾದಕರು, ವಿಸಿಯೋ). ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಗಳ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳ ಎತ್ತರವು ದೂರ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಜ ಯೋಜನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಮಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಃ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆಯು ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೊರತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನಗಳು (ಕೆಳಗಿನ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ) ಸಮಯದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಯ-ದೂರದ ರೇಖಾಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರಿಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅವಲಂಬನೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು (ವಿಳಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ), ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್, ಪ್ರವೇಶ ಸಂಘರ್ಷ ಪತ್ತೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ-ಅವಲಂಬಿತ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಇತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡಲು. ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (ಟೈಮ್ಚೈನೇಜ್, ಡೈನಾರೋಡ್, ಟಿಲೋಸ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಲೊಕೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ನಂತಹವು) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ (ಪ್ರೈಮಾವೆರಾ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಆಸ್ಟಾ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್) ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಟಿಲೋಸ್ಃ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜಿಎಂಬಿಹೆಚ್, ಜರ್ಮನಿ (ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಟರ್ಬೊ ಚಾರ್ಟ್ಃ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಃ www.GraphicSchedule.com ಚೈನ್ಲಿಂಕ್ಃ ಸ್ಟೀವನ್ ವುಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟೈಮ್ ಚೈನೇಜ್ಃ ಪೀಟರ್ ಮಿಲ್ಟನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಡೈನಾರೋಡ್ಃ ಡೈನಾರೋಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ಪ್ಲಸ್ಃ ಪಿಸಿಎಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲಾನಿಸಫರ್ಃ ಮೈರ್ ಎಸ್. ಎ. ಎಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಮಯ-ದೂರ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ) ಟೈಮ್ ಲೊಕೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ಃ ನಾಯ್ಲರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವಿಕೋ ಆಫೀಸ್ಃ ವಿಕೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್,