Rusumo Hydroelectric Power Station
ರುಸುಮೋ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುವ ರುಸುಮೋ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನದಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗೆ US $400 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು US $300 ದಶಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ 80 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೈಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಜಲಾಶಯದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2013ರ ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಯು. ಎಸ್. $<ಐ. ಡಿ1> ಮಿಲಿಯನ್ ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು ಯು. ಎಸ್. $340 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. 2013ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯು. ಎಸ್. $113 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಲವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಸ್ಥಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು ಕಾಗೆರಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ, ಟಾಂಜಾನಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ರುವಾಂಡಾದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಬುರುಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರೈಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರುವಾಂಡಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರವಾದ ಕಿಗಾಲಿಯ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಸರಿಸುಮಾರು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ, ರುಸುಮೋ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿಯಿರುವ ರುಸುಮೋ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ರುಸುಮೋ ಜಲಪಾತವು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ, ನಗೋಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿಬುಂಗೊದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂದಾಜು ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಹೀಗಿವೆಃ 02° 22'47.0 "S, 30° 47'09.0" E (ಅಕ್ಷಾಂಶಃ-2.379722; ರೇಖಾಂಶಃ 30.785833). ಇತರ ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬುರುಂಡಿ, ರುವಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಟಾಂಜಾನಿಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದಿಂದ 220 ಕಿಲೋವೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಃ ಗಿಟೆಗಾ, ಬುರುಂಡಿ, ದೂರ; ಕಿಗಾಲಿ, ರುವಾಂಡಾ, ದೂರ; ಮತ್ತು, ನ್ಯಾಕ್ನಾಜಿ, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ, ದೂರ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು 2016ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ರುವಾಂಡಾದ ಕಿಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಒಪ್ಪಂದವು ರುಸುಮೋ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಿ. ಜಿ. ಸಿ. ಓ. ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಂಗ್ಸಿ ವಾಟರ್ & ಹೈಡ್ರೋಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಹೈಡ್ರೋ-ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ರುಸುಮೋ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ರುಸುಮೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಂಡ್ರಿಟ್ಜ್ ಹೈಡ್ರೋ ಜಿಎಂಬಿಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಂಡ್ರಿಟ್ಜ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪಿವಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. 2016ರ ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ, ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವು 340 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೂರು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ 121 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2017ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ 30 ಮಾರ್ಚ್ 2017 ರಂದು ಟಾಂಜಾನಿಯಾದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಗಾರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಫಲಾನುಭವಿ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು; ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವು ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಒಡೆತನದ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ವಾಹನ ಕಂಪನಿಯಾದ ರುಸುಮೋ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್. ಪಿ. ಸಿ. ಎಲ್) ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿ. ಜಿ. ಸಿ. ಓ. ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಂಗ್ಸಿ ವಾಟರ್ & ಹೈಡ್ರೋಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವು ನಾಗರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಂಡ್ರಿಟ್ಜ್ ಹೈಡ್ರೋ ವಿದ್ಯುತ್-ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೈಲ್ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನ (ಎನ್ಇಎಲ್ಎಸ್ಎಪಿ-ಸಿಯು) ಸಮನ್ವಯ ಘಟಕವು ಮಾಲೀಕರ ಪರವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು 2019ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 35ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 2020ರ ಜನವರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 59ರಷ್ಟು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2021 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, 2021 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2021 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2021ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಮೂರು ಬಾಧಿತ ದೇಶಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಜನರಲ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳು, ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 22ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಆ ಹಂತದವರೆಗೆ, ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ಶೇಕಡಾ 81ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2022ರ ಆಗಸ್ಟ್ ವೇಳೆಗೆ, ಅಂದಾಜು 95 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 2022ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನವನ್ನು 2023ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ರುವಾಂಡಾ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ರುವಾಂಡಾ ಕಿರೆಹೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು 30 ಮಾರ್ಚ್ 2017 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ರುಸುಮೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ರುವಾಂಡಾ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ರುವಾಂಡಾ ಕಿರೆಹೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ರುಸುಮೋ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅವಲೋಕನ