Humber Gateway Wind Farm
হাম্বার গেটওয়ে উইন্ড ফার্ম ইংল্যান্ডের উত্তর সাগরে উত্তর পূর্ব লিঙ্কনশায়ারের উপকূলে স্পার্ন পয়েন্টের পূর্বে একটি উপকূলীয় বায়ু খামার; বায়ু খামারটি চারপাশে জলের গভীরতায় অবস্থিত এবং প্রায় 500 বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে। 2015 সালের জুন মাসে বায়ু খামারটি চালু হয়। এটি ই. ও. এন ইউ. কে পি. এল. সি-এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা হাম্বার উইন্ড লিমিটেড দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। বায়ু খামারটি তেত্রিশ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ু টারবাইন নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে বৈদ্যুতিক তারটি ইজিংটনে স্থলভাগে আছড়ে পড়ে এবং কিংস্টন আপন হালের পূর্ব উপকণ্ঠে সল্ট এন্ডে জাতীয় গ্রিডের সাথে সংযুক্ত হয়। 2020 সালে, ই. ও. এন-এর অন্যান্য পুনর্নবীকরণযোগ্য ব্যবসার পাশাপাশি হাম্বার গেটওয়ের মালিকানা আর. ডব্লিউ. ই-কে হস্তান্তর করা হয়। 2003 সালে ইওএন 'গ্রেটার ওয়াশ স্ট্র্যাটেজিক এরিয়া'-তে একটি বায়ু খামার বিকাশের জন্য ক্রাউন এস্টেটের কাছে একটি দরপত্র জমা দেয়; 2008 সালে 300 মেগাওয়াট, 700 মিলিয়ন পাউন্ড, বায়ু খামারের জন্য একটি পরিকল্পনার আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। উপকূলীয় সাবস্টেশন এবং উপকূলীয় ভূগর্ভস্থ তারের জন্য অতিরিক্ত পরিকল্পনার আবেদনগুলি 2009/2008-এ জমা দেওয়া হয়েছিল এবং 2010 সালে অনুমোদিত হয়েছিল। এই স্থানটি ইসিংটন থেকে 8 কিলোমিটার পূর্বে, প্রায় জলের গভীরতা সহ একটি এলাকায় এবং লিঙ্কনশায়ার উপকূলের ডোনা নুক থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার উত্তর-উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল। কেবল সংযোগগুলি ইসিংটন-এ ভূমি পতন ঘটাবে এবং সল্ট এন্ডের (হালের কাছে) কাছে জাতীয় গ্রিডের সাথে প্রায় 30 কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ কেবল সংযোগের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে। প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল 42-83 টারবাইন সহ 300 মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বায়ু খামারের জন্য। ক্রাউন এস্টেট ইজারা দেওয়ার দৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে বায়ু খামারের 40 বছরের একটি প্রত্যাশিত কার্যকরী জীবন ছিল, 20-25 বছর পরে সম্ভাব্য টারবাইন প্রতিস্থাপন সহ। 2011 সালের গোড়ার দিকে 230 মেগাওয়াট (77 টারবাইন) ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ু খামারের জন্য সরকারি পরিকল্পনার অনুমোদন দেওয়া হয়। 2011 সালের ডিসেম্বরে ই. ও. এন ভেস্টাস ভি112 3.0 মেগাওয়াট টারবাইন ব্যবহার করে 73টি টারবাইন, 219 মেগাওয়াট বায়ু খামারের পরিকল্পনা প্রকাশ করে, যার প্রাথমিক সমাপ্তির তারিখ 2015 সালের বসন্তের জন্য নির্ধারিত ছিল। চুক্তি, নকশা এবং নির্মাণ 2012 সালে সিজি (অবন্থা) কে প্রকল্পের জন্য উপকূলীয় এবং উপকূলীয় উভয় সাবস্টেশন স্থাপনের নকশার জন্য প্রধান চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল। 2013 সালের গোড়ার দিকে টারবাইন মনোপাইল ফাউন্ডেশন সরবরাহের জন্য চুক্তিটি টিএজি এনার্জি সলিউশনস (ইউকে) (16 টি ফাউন্ডেশন)-এর মধ্যে বিভক্ত করা হয়েছিল, বাকিগুলি সিফ (নেদারল্যান্ডস) দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল। এবিবি গ্রুপকে 2012 সালের মার্চ মাসে 132 কেভি সাবমেরিন রপ্তানি কেবল সরবরাহের জন্য চুক্তি করা হয়েছিল, আন্তঃ টারবাইন কেবল সরবরাহের চুক্তিটি জেনারেল কেবলের সহায়ক সংস্থা নর্ডডিউশ সিকাবেলওয়ার্কে জিএমবিএইচ-কে দেওয়া হয়েছিল। 2012 সালের আগস্ট মাসে। 2013 সালের মার্চ মাসে হারল্যান্ড এবং ওল্ফকে প্রায় 1300 টি সাবস্টেশন ভিত্তি কাঠামো এবং স্তূপের নকশা এবং সরবরাহের জন্য চুক্তি করা হয়েছিল। 2013 সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম টারবাইন ভিত্তি স্থাপন করা হয়। 2013 সালের ডিসেম্বরে দুটি 600টি অফশোর সাবস্টেশন বায়ু খামারে স্থাপনের জন্য সান্ডারল্যান্ড বন্দরে সরবরাহ করা হয়েছিল। 2014 সালের জানুয়ারির মধ্যে অফশোর ট্রান্সফর্মারে সাবমেরিন রপ্তানি তারগুলি স্থাপন করা হয়েছিল। প্রথম টারবাইনটি 2014 সালের মাঝামাঝি সময়ে স্থাপন করা হয়েছিল। 2014 সালের শেষের দিকে অফশোর সাবস্টেশন স্থাপনের কাজ শেষ হয়। 2015 সালের গোড়ার দিকে বায়ু খামারটি প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন করে, যার মধ্যে 58টি টারবাইন স্থাপন করা হয় এবং 2015 সালের জুন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে চালু হয়। 2015 সালের 30শে সেপ্টেম্বর আন্দ্রেয়া লিডসম (এমপি) আনুষ্ঠানিকভাবে এই বায়ু খামারটি উদ্বোধন করেন। এর স্তরযুক্ত খরচ £147/মেগাওয়াট ঘন্টা হিসাবে অনুমান করা হয়েছে। 2015 সালের সেপ্টেম্বরে বালফোর বেটি ইকুইটিক্স কনসোর্টিয়াম (বালফোর বেটি/ইকুইটিক্স) মিলিয়ন পাউন্ডের বিদ্যুৎ রপ্তানি তারের মালিকানা ও পরিচালনার জন্য পছন্দের দরদাতা হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ট্রান্সমিশনের জন্য 82 মিলিয়ন পাউন্ড প্রদান করে। 2012 সালের মাঝামাঝি সময়ে ই. ও. এন হাম্বার গেটওয়ে বায়ু খামারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গ্রিমসবি বন্দরে একটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য একটি পরিকল্পনার আবেদন জমা দেয়। নির্মাণ সংস্থা আইএসজিকে 2013 সালের মার্চ মাসে গুদাম এবং সঞ্চয় ভবন সহ কেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য 3 মিলিয়ন পাউন্ডের চুক্তি দেওয়া হয়েছিল। 2013 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। 2014 সালের 1লা আগস্ট এরিক পিকলস আনুষ্ঠানিকভাবে এই কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। দ্রষ্টব্য তথ্যসূত্র উৎস বাহ্যিক সংযোগ ইংল্যান্ডের বায়ু খামার উত্তর সাগরের উপকূলীয় বায়ু খামার রাউন্ড 2 উপকূলীয় বায়ু খামার ই. ও. এন 2015 ইংল্যান্ডে শক্তি পরিকাঠামো 2015 সালে সম্পন্ন