EPR (nuclear reactor)
ইপিআর হল তৃতীয় প্রজন্মের চাপযুক্ত জল চুল্লির নকশা। এটি মূলত ফ্রান্সে ফ্রেমাটোম (2001 থেকে 2017 সালের মধ্যে আরেভার অংশ) এবং ইলেক্ট্রিসিটে ডি ফ্রান্স (ইডিএফ) এবং জার্মানিতে সিমেন্স দ্বারা ডিজাইন ও বিকাশ করা হয়েছে। ইউরোপে এই চুল্লিটির নকশাকে ইউরোপীয় প্রেসারাইজড রিঅ্যাক্টর বলা হত এবং আন্তর্জাতিক নাম ছিল ইভোলিউশনারি পাওয়ার রিঅ্যাক্টর, কিন্তু এখন এটির নাম কেবল ইপিআর। প্রথম কার্যকরী ইপিআর ইউনিট ছিল চীনের তাইশান 1, যা 2018 সালের ডিসেম্বরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। তাইশান 2 2019 সালের সেপ্টেম্বরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ইউরোপীয় ইউনিটগুলি এখনও পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী নির্মাণ বিলম্ব এবং উল্লেখযোগ্য খরচের কারণে জর্জরিত। ফিনল্যান্ডের অলকিলুতোতে নির্মাণ শুরু করা প্রথম ইপিআর ইউনিট, যা মূলত 2009 সালে চালু হওয়ার কথা ছিল, 2023 সালে চৌদ্দ বছরের বিলম্বের সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। ফ্রান্সের ফ্ল্যামনভিলে নির্মাণ শুরু করা দ্বিতীয় ইপিআর ইউনিটটিও চালু হতে এক দশক দীর্ঘ বিলম্বের সম্মুখীন হচ্ছে (2013 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত)। 2016 সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যের হিঙ্কলি পয়েন্টে দুটি ইউনিট চূড়ান্ত অনুমোদন পায়; প্রথম ইউনিটটি 2027 সালে কাজ শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ই. ডি. এফ ই. পি. আর নকশা তৈরিতে গুরুতর সমস্যার কথা স্বীকার করেছে। 2015 সালের সেপ্টেম্বরে, ইডিএফ বলেছিল যে একটি "নতুন মডেল" ইপিআর (পরে ইপিআর2 নামে পরিচিত)-এর নকশা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং এটি তৈরি করা সহজ এবং সস্তা হবে। প্রথম ই. পি. আর নকশা তৃতীয় প্রজন্মের ই. পি. আর নকশার মূল উদ্দেশ্য হল নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা এবং 4500 মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ সহ প্রায় 1650 মেগাওয়াট (নিট) বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য পূর্ববর্তী চাপযুক্ত জল চুল্লি নকশার উন্নতির মাধ্যমে বর্ধিত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতামূলকতা প্রদান করা। এই চুল্লি 5 শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম অক্সাইড জ্বালানি, পুনঃপ্রক্রিয়াজাত ইউরেনিয়াম জ্বালানি বা 100% মিশ্র ইউরেনিয়াম প্লুটোনিয়াম অক্সাইড জ্বালানি ব্যবহার করতে পারে, যা আরেভার এম5 বৈকল্পিক জিরকোনিয়াম মিশ্রণে আবৃত। ই. পি. আর হল ফ্র্যামাটোম এন4 এবং সিমেন্স পাওয়ার জেনারেশন ডিভিশনের বিবর্তনীয় বংশধর। 2011 সালে সিমেন্স তার পারমাণবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। ইপিআর পুরানো দ্বিতীয় প্রজন্মের চুল্লিগুলির তুলনায় ইউরেনিয়ামকে আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, এই পুরানো চুল্লি প্রযুক্তির তুলনায় উৎপাদিত প্রতি কিলোওয়াট-ঘন্টায় প্রায় 17 শতাংশ কম ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে। নকশাটি বেশ কয়েকটি পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে গেছে। 1994 সালের ধারণাগত নকশায় 1450 মেগাওয়াট পাওয়ার আউটপুট ছিল, যা ফ্রেমটোম এন4-এর মতোই, তবে সিমেন্স কনভোই থেকে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এবং একটি নতুন মূল ক্যাচার সুরক্ষা ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। 1995 সালের মধ্যে, প্রতি মেগাওয়াটে অত্যধিক খরচ নিয়ে উদ্বেগ ছিল, এবং 1997 সালের নকশায় উৎপাদন 1800 মেগাওয়াটে উন্নীত করা হয়েছিল, যদিও পরবর্তীকালে এটি 50 হার্জ-এর মূল ফ্রিকোয়েন্সির জন্য চূড়ান্ত প্রত্যয়িত নকশায় 1650 মেগাওয়াটে (নেট) হ্রাস করা হয়েছিল। এটিতে প্রতি লুপে 1টি বাষ্প জেনারেটর সহ 4টি কুল্যান্ট লুপ রয়েছে। ব্যর্থতা থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি লুপের লুপ এবং গরম ও ঠান্ডা অংশের মধ্যে কংক্রিটের দেয়াল রয়েছে। ডাবল লেয়ার কনটেইনমেন্ট ছাড়াও কনটেইনমেন্টের ভিতরে প্রাথমিক সিস্টেমের উপাদানগুলিকে ঘিরে একটি কংক্রিটের প্রাচীর রয়েছে। ই. পি. আর নকশায় দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছেঃ চারটি স্বাধীন জরুরী কুলিং সিস্টেম, যা চুল্লিটির প্রাথমিক শাটডাউনের পরে 1 থেকে 3 বছর ধরে চলমান ক্ষয় তাপের প্রয়োজনীয় শীতলকরণ সরবরাহ করে (অর্থাৎ, <আই. ডি. 1> রিডান্ডেন্সি) চুল্লিটির চারপাশে লিক-টাইট কনটেইনমেন্ট একটি অতিরিক্ত ধারক এবং কুলিং এলাকা যদি একটি গলিত কোর চুল্লিটির থেকে পালাতে সক্ষম হয় (কনটেইনমেন্ট বিল্ডিং এবং কোর ক্যাচার দেখুন) মোট 2.6 মিটার পুরুত্বের দ্বি-স্তর কংক্রিট প্রাচীর, যা বিমান এবং অভ্যন্তরীণ অতিরিক্ত চাপের প্রভাব সহ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং দুটি স্তরের মধ্যে অ্যানুলাস স্পেসে একটি কম ভ্যাকুয়াম ই. পি. আর-এর নকশা প্রতি বছর স্টেশন 6.1 × 10−7 এর সর্বাধিক মূল ক্ষতির ফ্রিকোয়েন্সি এবং একটি মোট পাওয়ার আউটপুট রয়েছে। ইউ. এস. এন. আর. সি-তে জমা দেওয়া সংস্করণটির বিদ্যুৎ উৎপাদন 1600 মেগাওয়াট (নেট)। ইপিআর2 নকশা, ইডিএফ ইপিআর নকশা নির্মাণের অসুবিধাগুলি স্বীকার করেছে, এর উৎপাদন ও প্রকৌশল প্রধান হার্ভ মাচেনাউড বলেছেন যে ইডিএফ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির নকশা এবং নির্মাণে তার প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক অবস্থান হারিয়েছে। মাচেনাউড ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ইডিএফ দুটি নতুন নিম্ন-চালিত চুল্লি নকশা করার কথা বিবেচনা করছে, যার মধ্যে একটি 1500 মেগাওয়াট এবং অন্যটি 1000 মেগাওয়াট। মাচেনাউড বলেছিলেন যে ইপিআর নকশার দাম কমাতে এবং ফুকুশিমা-পরবর্তী নিরাপত্তা উন্নতিগুলি অন্তর্ভুক্ত করার সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে প্রতিফলনের একটি সময় থাকবে। 2015 সালের সেপ্টেম্বরে, ইডিএফ-এর প্রধান নির্বাহী জিন-বার্নার্ড লেভি বলেছিলেন যে একটি "নতুন মডেল" ইপিআর, বা "ইপিআর2"-এর নকশা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, যা তৈরি করা সহজ হবে এবং প্রায় 2020 সাল থেকে অর্ডারের জন্য প্রস্তুত হবে, 2016 সালে এটিকে "আজকের ইপিআর-এর মতো একই বৈশিষ্ট্য সরবরাহকারী একটি চুল্লি হিসাবে বর্ণনা করেছে তবে অনুকূলিত নির্মাণ সময় এবং ব্যয়ের সাথে এটি তৈরি করা সস্তা হবে"। 2016 সালে, ইডিএফ 2030 সালের মধ্যে ফ্রান্সে দুটি নতুন মডেল ইপিআর চুল্লি নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল যাতে তার পুরানো চুল্লিগুলির বহর পুনর্নবীকরণের জন্য প্রস্তুত করা যায়। যাইহোক, আরেভাতে আর্থিক সমস্যা এবং ইডিএফের সাথে এর সংযুক্তির পরে, ফরাসি বাস্তুতন্ত্র মন্ত্রী নিকোলাস হুলোট 2018 সালের জানুয়ারিতে বলেছিলেন, "আপাতত [একটি নতুন মডেল ইপিআর তৈরি করা] কোনও অগ্রাধিকার বা পরিকল্পনা নয়। এই মুহূর্তে অগ্রাধিকার হল পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বিকাশ এবং পারমাণবিক শক্তির অংশ হ্রাস করা "। 2019-2022-এর জন্য শিল্প-সরকার পরিকল্পনায় "ইপিআর-এর একটি নতুন সংস্করণ"-এর কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। 2019 সালের জুলাই মাসে ফরাসি পারমাণবিক নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ এ. এস. এন একটি নতুন ই. পি. আর মডেল (ই. পি. আর2) নকশার নিরাপত্তা নিয়ে একটি মতামত জারি করে। এতে দেখা গেছে যে সাধারণ নিরাপত্তা সামগ্রিকভাবে সন্তোষজনক, যদিও আরও পরীক্ষার জন্য ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সরলীকরণ হল লাইনার সহ ইপিআর-এর দ্বৈত স্তরের বিপরীতে একটি লাইনার সহ একক স্তরের নিয়ন্ত্রণ ভবন। এ. এস. এন তুলে ধরেছে যে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক কুলিং সার্কিট পাইপিং ব্যর্থ হবে না এমন ই. পি. আর নকশা ভিত্তিক অনুমান সরলীকৃত ই. পি. আর 2-এর জন্য আর উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং এর জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রদর্শনের প্রয়োজন। আরেকটি সরলীকরণ হল, প্রথম ইপিআর নকশার বিপরীতে, ইপিআর2 নকশা চুল্লি পরিচালনার সময় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুল্লি ভবনে প্রবেশের অনুমতি দেয় না, যা চুল্লি ভবনের নকশাকে সহজতর করে। 2020 সালে, ফরাসি জ্বালানি মন্ত্রী এলিসাবেথ বোর্ন ঘোষণা করেছিলেন যে 2022 সালের পরে অনেক বিলম্বিত ফ্ল্যামনভিল 3 চালু না হওয়া পর্যন্ত ফরাসি সরকার কোনও নতুন চুল্লি নির্মাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে না। ইডিএফ অনুমান করেছিল যে ছয়টি ইপিআর2 পারমাণবিক চুল্লি তৈরি করতে কমপক্ষে 46 বিলিয়ন ইউরো খরচ হবে। একটি কোর্ট অফ অডিট রিপোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ইডিএফ আর নিজেরাই ইপিআর 2 নির্মাণের জন্য অর্থায়ন করতে সক্ষম নয়, তাই অর্থায়ন এবং লাভজনকতার সমস্যাগুলি সমাধান করা দরকার। নিরীক্ষা অফিসের প্রয়োজন যে ফ্রান্সে কোনও নির্মাণ করার আগে ইডিএফ ইপিআর 2-এর অর্থায়ন এবং লাভজনকতা নিশ্চিত করবে। 2022 সালের জানুয়ারিতে, জুনিয়র পরিবেশ মন্ত্রী বেরেঞ্জেরে আব্বা বলেছিলেন যে 2035 থেকে 2037 সালের মধ্যে চালু হওয়া নতুন ইপিআর2 চুল্লিগুলির পরিকল্পনা 2023 সালের মধ্যে জমা দেওয়া উচিত। 2021 সালের বৈশ্বিক জ্বালানি সঙ্কটের প্রভাবের কারণে এই সিদ্ধান্তটি ত্বরান্বিত হয়েছিল। 2023 সালের জুন মাসে, ইডিএফ ঘোষণা করে যে এটি পেনলি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুটি ইপিআর2 চুল্লি নির্মাণের অনুমোদন প্রক্রিয়া শুরু করছে। ইপিআর2-এর জন্য ইপিআর-এর জন্য 400-এর পরিবর্তে 250 ধরনের পাইপ, ইপিআর-এর জন্য 13,300 ভালভের পরিবর্তে 571টি ভালভ এবং ইপিআর-এ 1700-এর পরিবর্তে 100 ধরনের দরজার প্রয়োজন হয়। ইপিআর2 আরও পূর্বনির্ধারিত উপাদান ব্যবহার করে এবং বৈদ্যুতিক ভবনগুলি সম্পূর্ণরূপে পূর্বনির্ধারিত হতে পারে। চুল্লিটির চতুর্থ জরুরী/সুরক্ষা কুলিং সিস্টেম/ট্রেনটি সরানো হয় যার অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ কেবল তখনই করা যেতে পারে যখন কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। মূল ইপিআর নকশায় জার্মান বৈদ্যুতিনবিদদের অনুরোধে এই ট্রেনটি যুক্ত করা হয়েছিল যাতে অন-পাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি দেওয়া যায়। মূল ক্যাচারটি পরিবর্তন করা হয়েছে। এর মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন 1670 মেগাওয়াট। ইপিআর1200 নকশা ইপিআর2-এর একটি ছোট সংস্করণ 1200 মেগাওয়াট নেট উৎপাদনকারী চারটি কুল্যান্ট লুপ, ইপিআর1200-এর পরিবর্তে তিনটি ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে, যা রপ্তানির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। 2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে, নিয়ন্ত্রক এ. এস. এন. ইপিআর1200-এর নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি ইতিবাচক মতামত জারি করে। কার্যকরী প্ল্যান্ট ওলকিলুওটো 3 (ফিনল্যান্ড) ফিনল্যান্ডে ওলকিলুওটো 3 বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ 2005 সালের আগস্টে শুরু হয়। স্টেশনটিতে 1600 মেগাওয়াট (নেট) বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। নির্মাণটি ছিল ফিনিশ অপারেটর টিভিওর জন্য তাদের সাধারণ সহায়ক সংস্থা আরেভা এনপির মাধ্যমে ফরাসি আরেভা এবং জার্মান সিমেন্স এজি-র একটি যৌথ প্রচেষ্টা। 2011 সালে সিমেন্স পারমাণবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। প্রাথমিক ব্যয়ের অনুমান ছিল প্রায় €3.7 বিলিয়ন, কিন্তু প্রকল্পটি তখন থেকে বেশ কয়েকটি গুরুতর ব্যয় বৃদ্ধি এবং বিলম্ব দেখেছে, সর্বশেষ প্রকাশিত ব্যয়ের অনুমান (2012 থেকে) €8 বিলিয়নেরও বেশি। স্টেশনটি প্রাথমিকভাবে 2009 সালে অনলাইনে যাওয়ার কথা ছিল। 2006 সালের মে মাসে, নির্মাণ জুড়ে মান নিয়ন্ত্রণ সমস্যার পরে প্রায় এক বছরের নির্মাণ বিলম্ব ঘোষণা করা হয়েছিল। আংশিকভাবে, পারমাণবিক নির্মাণে অনভিজ্ঞ সাবকন্ট্রাক্টরদের তদারকির অভাবের কারণে বিলম্ব হয়েছিল। বিলম্ব আরেভার জন্য হতাশাজনক আর্থিক ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে। এটি প্রযুক্তিগত ডকুমেন্টেশন এবং ডিজাইন অনুমোদনের ক্ষেত্রে ফিনিশ পদ্ধতির বিলম্বকে দায়ী করে। 2006 সালের ডিসেম্বরে, টিভিও ঘোষণা করে যে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের প্রায় 18 মাস পিছিয়ে ছিল তাই এখন সমাপ্তির আশা করা হচ্ছে 2010-11, এবং এমন খবর পাওয়া গেছে যে আরেভা বিলম্বের জন্য তার অ্যাকাউন্টে 500 মিলিয়ন ডলার চার্জ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 2007 সালের জুন মাসের শেষে জানা যায় যে, ফিনিশ রেডিয়েশন অ্যান্ড নিউক্লিয়ার সেফটি অথরিটি, স্টেলিলিটুরভাকেস্কাস (এস. টি. ইউ. কে) নিরাপত্তা-সম্পর্কিত নকশা এবং উৎপাদন সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি 'ঘাটতি' খুঁজে পেয়েছে। 2007 সালের আগস্টে, বিমান দুর্ঘটনা সহ্য করার জন্য চুল্লি ভবনকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে নির্মাণ সমস্যা এবং ফিনিশ কর্তৃপক্ষকে পর্যাপ্ত নথিপত্রের সময়োপযোগী সরবরাহের সাথে আরও এক বছর পর্যন্ত নির্মাণ বিলম্বের খবর পাওয়া যায়। 2007 সালের সেপ্টেম্বরে, টিভিও নির্মাণ বিলম্বকে "কমপক্ষে দুই বছর" এবং বাজেটের চেয়ে 25 শতাংশ বেশি ব্যয় বলে জানিয়েছে। ওভাররানের জন্য বিশ্লেষকদের দ্বারা আনুমানিক খরচ 1.50 কোটি ইউরো পর্যন্ত। 2008 সালের অক্টোবরে আরও একটি বিলম্ব ঘোষণা করা হয়, যা মোট বিলম্বকে তিন বছর করে তোলে, যা 2012 সালের একটি প্রত্যাশিত অনলাইন তারিখ দেয়। বিলম্ব এবং চূড়ান্ত ব্যয় অতিক্রমের দায়বদ্ধতা নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পক্ষগুলি সালিশিতে প্রবেশ করে। আরেভা 2018 সালে ব্যয় বৃদ্ধি এবং বিলম্বের জন্য €450 মিলিয়ন দিতে সম্মত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করেছিলেন। 2009 সালের মে মাসের হিসাবে, স্টেশনটি নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে সাড়ে তিন বছর পিছিয়ে ছিল এবং 50 শতাংশেরও বেশি অতিরিক্ত বাজেট ছিল। আরেভা এবং এর সাথে জড়িত ইউটিলিটি "কে অতিরিক্ত খরচ বহন করবে তা নিয়ে তীব্র বিরোধে রয়েছে এবং এখন একটি প্রকৃত ঝুঁকি রয়েছে যে ইউটিলিটি ডিফল্ট হবে"। 2009 সালের আগস্টে, আরেভা নির্মাণের জন্য €550 মিলিয়ন অতিরিক্ত বিধান ঘোষণা করে, স্টেশন খরচ €5.3 বিলিয়নে নিয়ে যায় এবং 2009 সালের প্রথম অর্ধ-বছরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন পরিচালন মুনাফা মুছে ফেলে। 2009 সালের সেপ্টেম্বরে নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর গম্বুজটি শীর্ষে রাখা হয়েছিল। 90 শতাংশ ক্রয়, 80 শতাংশ ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ এবং 73 শতাংশ সিভিল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 2010 সালের জুন মাসে আরেভা আরও 400 মিলিয়ন ইউরোর বিধান ঘোষণা করে, যার ফলে খরচ 27 লক্ষ ইউরোর উপরে চলে যায়। 2012 সালের জুন থেকে 2012 সালের শেষ পর্যন্ত সময়কাল কমে যায়। 2011 সালের ডিসেম্বরে, টিভিও আগস্ট 2014 পর্যন্ত আরও বিলম্বের ঘোষণা দেয়। 2012 সালের জুলাই পর্যন্ত, স্টেশনটি 2015 সালের আগে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করার কথা ছিল, যা কমপক্ষে ছয় বছরের একটি নির্ধারিত স্লিপেজ। 2012 সালের ডিসেম্বরে আরেভার প্রধান নির্বাহী 8 বিলিয়ন ইউরোর খরচ অনুমান করেছিলেন। 2014 সালের সেপ্টেম্বরে আরেভা ঘোষণা করে যে 2018 সালে কার্যক্রম শুরু হবে। 2017 সালের অক্টোবরে, তারিখটি 2019 সালের বসন্তে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 2018 থেকে 2021 সালের মধ্যে পরীক্ষার সময় আরও একাধিক বিলম্বের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, যা মোট প্রায় তিন বছর ছিল। 2021 সালের ডিসেম্বরে অলকিলুওটো 3 প্রথম সমালোচনামূলকতা অর্জন করে। 2022 সালের মার্চ মাসে গ্রিড সংযোগ দেওয়া হয়। 2022 সালের মে মাসে, টারবাইন স্টিম রিহিটারে বিদেশী উপাদান পাওয়া যায় এবং প্রায় তিন মাসের মেরামত কাজের জন্য কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। একটি পরীক্ষামূলক উৎপাদন পর্বের পর 2022 সালের ডিসেম্বরে নিয়মিত উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা হয়েছিল। 2022 সালের 28শে অক্টোবর ঘোষণা করা হয় যে, চারটি ফিডওয়াটার পাম্পে কয়েক সেন্টিমিটারের ফাটল পাওয়া গেছে। ফাটলের কারণ এখনও নির্ধারণ করা যায়নি, এবং এটি স্পষ্ট ছিল না যে কমিশন করার সময়সূচী কীভাবে প্রভাবিত হবে। ফিডওয়াটার পাম্পগুলি অন্যান্য পারমাণবিক চুল্লির তুলনায় বড়। অলকিলুওটো 3 2023 সালের এপ্রিল মাসে নিয়মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে। তাইশান 1 এবং 2 (চীন) 2006 সালে, আরেভা তোশিবার মালিকানাধীন ওয়েস্টিংহাউস এবং রাশিয়ান অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্টের সাথে চীনে চারটি নতুন পারমাণবিক চুল্লি নির্মাণের জন্য প্রথম দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল। তবে আরেভা ওয়েস্টিংহাউসের এপি1000 চুল্লির পক্ষে এই দরপত্রটি হারান, আংশিকভাবে আরেভা চীনে দক্ষতা এবং জ্ঞান স্থানান্তর করতে অস্বীকার করার কারণে। পরবর্তীকালে, আরেভা তার আগের শর্তে অটল থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ চীনের গুয়াংডং প্রদেশের তাইশানে অবস্থিত দুটি ইপিআর-এর জন্য 2007 সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রায় 8 বিলিয়ন ইউরোর (10.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার) একটি চুক্তি করতে সক্ষম হয়। জেনারেল কন্ট্রাক্টর এবং অপারেটর হল চায়না জেনারেল নিউক্লিয়ার পাওয়ার গ্রুপ (সিজিএন)। তাইশানে প্রথম চুল্লির নির্মাণ আনুষ্ঠানিকভাবে 2009 সালের 18ই নভেম্বর এবং দ্বিতীয়টি 2010 সালের 15ই এপ্রিল শুরু হয়। প্রতিটি ইউনিট নির্মাণে 46 মাস সময় নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা ফিনল্যান্ড এবং ফ্রান্সের প্রথম দুটি ইপিআর-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুত এবং সস্তা। প্রথম চুল্লিটির চাপবাহী জাহাজটি 2012 সালের জুন মাসে এবং দ্বিতীয়টি 2014 সালের নভেম্বরে স্থাপন করা হয়। প্রথম চাপবাহী জাহাজটি জাপানের মিত্সুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে এবং ফ্রান্সের আরেভা থেকে বাষ্প জেনারেটর আমদানি করা হয়েছিল। দ্বিতীয় চাপবাহী জাহাজ এবং সংশ্লিষ্ট বাষ্প জেনারেটর চীনে ডংফাং ইলেকট্রিক এবং সাংহাই ইলেকট্রিক দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। 2014 সালে, প্রধানত মূল উপাদান বিলম্ব এবং প্রকল্প পরিচালনার সমস্যার কারণে নির্মাণ কাজ দুই বছরেরও বেশি বিলম্বিত হয়েছে বলে জানা গেছে। 2016 সালের ফেব্রুয়ারিতে তাইশান 1-এ কোল্ড ফাংশন পরীক্ষা করা হয়েছিল, 2017 সালের প্রথমার্ধে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তৈশান 2 সেই বছরের শেষের দিকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। যাইহোক, 2017 সালের ফেব্রুয়ারিতে কমিশন করার তারিখগুলি ছয় মাস পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, 2017 সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং 2018 সালের প্রথমার্ধে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের আশা করা হয়েছিল। 2017 সালের ডিসেম্বরে, হংকংয়ের গণমাধ্যম জানিয়েছে যে পরীক্ষার সময় একটি উপাদান ফেটে গেছে, যা প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন ছিল। 2018 সালের জানুয়ারিতে, 2018 এবং 2019 সালে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রত্যাশা সহ, কমিশনটি আবার পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল। 2018 সালের জুন মাসে, তাইশান 1 প্রথমবার সমালোচনামূলকতা অর্জন করে। 2018 সালের 29শে জুন তাইশান 1-কে গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এটি 2018 সালের ডিসেম্বরে বাণিজ্যিক কাজে প্রবেশ করে। তাইশান 2 যথাক্রমে মে 2019 জুন 2019 এবং সেপ্টেম্বর 2019-এ এই মাইলফলকগুলিতে পৌঁছেছে। তাইশান প্রকল্পটি তাইশান নিউক্লিয়ার পাওয়ার জয়েন্ট ভেঞ্চার কোং (টিএনপিজেভিসি) দ্বারা পরিচালিত হয়, যা সিজিএন (51 শতাংশ মালিকানা অংশীদারিত্ব), ইডিএফ (30 শতাংশ) এবং চীনা ইউটিলিটি গুয়াংডং এনার্জি গ্রুপ (19 শতাংশ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি যৌথ উদ্যোগ, যা ইউয়েদিয়ান নামেও পরিচিত। তাইশান ইউনিট 1-এ সরঞ্জাম সরবরাহের সাথে জড়িত সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে ফ্রামাটোম, যা ফ্রান্সে বাষ্প জেনারেটর এবং প্রেসারাইজার তৈরি করে এবং চীনের ডংফাং ইলেকট্রিক কর্পোরেশন (ডিইসি), যা ইঞ্জিন রুমে আরাবেল টারবাইন তৈরি করে। এই টারবাইনটি জেনারেল ইলেকট্রিক দ্বারা ডিজাইন এবং লাইসেন্স করা হয়েছিল। ইউনিট 1-এর অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহকারীদের মধ্যে রয়েছে মিত্সুবিশি (চুল্লি জাহাজ); স্কোডা, একটি চেক সংস্থা (মূল অভ্যন্তরীণ); এবং ফ্রান্সের জিউমন্ট ইলেকট্রিক, যা ডিইসি-র সাথে প্রাথমিক পাম্প সরবরাহ করেছিল। 2020 সালের এপ্রিলে, দুটি ই. পি. আর-এর পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য ফ্রামাটোম টি. এন. পি. জে. ভি. সি-র সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিষেবা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে আট বছরের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ এবং প্রকৌশল পরিষেবা সহ পারমাণবিক কেন্দ্রের বিভ্রাট এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 2021 সালের জুন মাসে, ইউনিট 1-এর প্রাথমিক বর্তনীতে তেজস্ক্রিয় গ্যাসের প্রত্যাশিত ঘনত্বের চেয়ে বেশি সনাক্ত করা হয়েছিল। এর জন্য পরে ত্রুটিপূর্ণ জ্বালানি আচ্ছাদনকে দায়ী করা হয়। চুল্লিটি 2021 সালের জুলাই মাসে অফলাইনে নেওয়া হয় এবং 2022 সালের আগস্টে পুনরায় চালু করা হয়। নির্মাণাধীন ফ্ল্যামনভিল 3 (ফ্রান্স) 2007 সালের 6ই ডিসেম্বর ফ্ল্যামনভিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ইপিআর চুল্লির প্রদর্শনের জন্য প্রথম কংক্রিট ঢেলে দেওয়া হয়। নামটি থেকে বোঝা যায়, এটি ফ্ল্যামনভিল সাইটে তৃতীয় পারমাণবিক চুল্লি হবে এবং ইপিআর নির্মাণের দ্বিতীয় উদাহরণ হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে 1630 মেগাওয়াট (নিট)। এই প্রকল্পে ই. ডি. এফ থেকে প্রায় 3 বিলিয়ন ইউরোর মূলধন ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 19শে অক্টোবর 2005 থেকে 18ই ফেব্রুয়ারি 2006 পর্যন্ত, প্রকল্পটি একটি জাতীয় গণ বিতর্কে জমা দেওয়া হয়েছিল। 2006 সালের 4 মে, ই. ডি. এফ-এর পরিচালনা পর্ষদ নির্মাণ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। 2006 সালের 15ই জুন থেকে 31শে জুলাইয়ের মধ্যে, ইউনিটটি একটি প্রকাশ্য তদন্তের মধ্য দিয়ে যায়, যা প্রকল্পটির উপর একটি "অনুকূল মতামত" প্রদান করে। সেই গ্রীষ্মে, স্থান প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়। 2007 সালের ডিসেম্বরে ইউনিটটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। 2012 সালে চালু করার পরিকল্পনা সহ এটি 54 মাস স্থায়ী হবে বলে আশা করা হয়েছিল। 2008 সালের এপ্রিলে, ফরাসি পারমাণবিক নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ (অটোরিট ডি সুরেতে নিউক্লিয়ার, এ. এস. এন) জানায় যে, সেকেন্ডারি কনটেইনমেন্ট স্টিল লাইনে পরিদর্শন করা ওয়েল্ডগুলির এক চতুর্থাংশ নিয়ম অনুসারে নয় এবং কংক্রিটের গোড়ায় ফাটল পাওয়া গেছে। ইডিএফ জানিয়েছে যে এই বিষয়গুলিতে অগ্রগতি হচ্ছে, যা নির্মাণের খুব প্রথম দিকে উত্থাপিত হয়েছিল; তবে, 21 মে, এ. এস. এন সাইটে কংক্রিট ঢালা স্থগিত করার নির্দেশ দেয়। এক মাস পরে, এ. এস. এন ই. ডি. এফ-এর সংশোধনমূলক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করার পরে কংক্রিটের কাজ পুনরায় শুরু হয়, যার মধ্যে বাহ্যিক তদারকি চেক অন্তর্ভুক্ত ছিল। 2009 সালের মে মাসে, স্টিফেন থমাস রিপোর্ট করেছিলেন যে 18 মাস নির্মাণের পর, এবং একাধিক মান নিয়ন্ত্রণ সমস্যার পরে, প্রকল্পটি "বাজেটের 20 শতাংশেরও বেশি এবং ইডিএফ এটিকে সময়সূচীতে রাখতে লড়াই করছে"। 2010 সালের আগস্টে, নিয়ন্ত্রক, এ. এস. এন, সেকেন্ডারি কনটেইনমেন্ট স্টিল লাইনারের উপর আরও ঢালাই সমস্যার কথা জানায়। একই মাসে, ই. ডি. এফ ঘোষণা করে যে খরচ 50 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 5 বিলিয়ন ইউরো হয়েছে এবং 2014 সাল পর্যন্ত প্রায় দুই বছর বিলম্বিত হয়েছে। 2011 সালের জুলাই মাসে, ই. ডি. এফ ঘোষণা করে যে আনুমানিক খরচ বেড়ে €6 বিলিয়ন হয়েছে, এবং নির্মাণের কাজ শেষ হতে 2016 সাল পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে। 2012 সালের ডিসেম্বরে, ই. ডি. এফ ঘোষণা করে যে আনুমানিক খরচ বেড়ে €8.5 বিলিয়ন হয়েছে। এছাড়াও 2012 সালের ডিসেম্বরে, ইতালীয় বিদ্যুৎ সংস্থা এনেল ঘোষণা করে যে তারা এই প্রকল্পে তাদের 12.5% অংশীদারিত্ব এবং ভবিষ্যতের পাঁচটি ইপিআর ত্যাগ করছে, তাই তাদের 613 মিলিয়ন ইউরোর প্রকল্পের অংশীদারিত্ব এবং সুদ ফেরত দেওয়া হবে। 2014 সালের নভেম্বরে, ইডিএফ ঘোষণা করে যে আরেভা দ্বারা উপাদান সরবরাহের বিলম্বের কারণে 2017 সাল পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ করতে বিলম্ব হয়েছে। 2015 সালের এপ্রিলে, আরেভা ফরাসি পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক এ. এস. এন-কে জানিয়েছিলেন যে চুল্লি জাহাজের ইস্পাতে অসঙ্গতি সনাক্ত করা হয়েছে, যার ফলে "প্রত্যাশিত যান্ত্রিক কঠোরতার মান কম"। আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। 2015 সালের জুলাই মাসে দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ জানায় যে আরেভা 2006 সাল থেকে এই সমস্যা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। 2015 সালের জুন মাসে, এ. এস. এন দ্বারা কুলিং সিস্টেম সেফটি ভালভের একাধিক ত্রুটি আবিষ্কৃত হয়। 2015 সালের সেপ্টেম্বরে, ই. ডি. এফ ঘোষণা করে যে আনুমানিক খরচ বেড়ে €10.5 বিলিয়ন হয়েছে এবং চুল্লিটির সূচনা 2018 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে বিলম্বিত হয়েছে। 2016 সালের এপ্রিলে, এ. এস. এন ঘোষণা করে যে চুল্লি ইস্পাতে অতিরিক্ত দুর্বলতা পাওয়া গেছে, এবং আরেভা এবং ই. ডি. এফ প্রতিক্রিয়া জানায় যে নতুন পরীক্ষা করা হবে, যদিও নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। 2017 সালের ফেব্রুয়ারিতে, ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস বলেছিল যে প্রকল্পটি ছয় বছর বিলম্বিত হয়েছে, এবং বাজেটের চেয়ে €7.7 বিলিয়ন বেশি, যখন তাইশান পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ইপিআর-চুল্লি নির্মাণে পুনর্নবীকরণ বিলম্ব ইডিএফকে বলতে প্ররোচিত করে যে ফ্ল্যামনভিল 3 2018 সালের শেষের দিকে কার্যক্রম শুরু করার জন্য সময়সূচীতে রয়েছে, ধরে নেওয়া যায় যে এটি নিয়ন্ত্রক অনুমোদন পেয়েছে। 2017 সালের জুন মাসে, ফরাসি নিয়ন্ত্রক একটি অস্থায়ী রায় জারি করে যে ফ্ল্যামনভিল 3 শুরু করা নিরাপদ। ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে গুণগত মানের বিচ্যুতি আবিষ্কারের ফলে 2018 সালের জুলাই মাসে সময়সূচী আরও সংশোধন করা হয়। 2019 সালের শেষ পর্যন্ত জ্বালানি লোডিং বিলম্বিত হয়েছিল এবং খরচ অনুমান €10.5 বিলিয়ন থেকে €10.9 বিলিয়ন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। জুন 2019-এ, পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক এ. এস. এন নির্ধারণ করেছিল যে দুটি প্রাচীর নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যাওয়া বাষ্প স্থানান্তর পাইপের আটটি ওয়েল্ড, যা ই. ডি. এফ শুরু হওয়ার পরে মেরামত করার আশা করেছিল, চুল্লিটি চালু হওয়ার আগে অবশ্যই মেরামত করতে হবে। ততদিনে আনুমানিক খরচ ছিল 11 বিলিয়ন ইউরো। 2019 সালের অক্টোবরে, ই. ডি. এফ ঘোষণা করে যে এই সমস্যার কারণে খরচ বেড়ে হবে €12.4 বিলিয়ন এবং জ্বালানি লোডিং 2022 সালের শেষ পর্যন্ত বিলম্বিত হবে। কোর্ট অফ অডিটের সভাপতি পিয়েরে মোস্কোভিচি 2020 সালের 9ই জুলাই ফ্ল্যামনভিল 3-এর বিলম্ব খরচের প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে একটি বিবৃতি দেন। কোর্ট অফ অডিটের প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে যে নির্মাণের বিলম্বের কারণে অতিরিক্ত চার্জ বিবেচনা করার সময় খরচ 12.4 বিলিয়ন ইউরোর পরিবর্তে 19.1 বিলিয়ন ইউরোর কাছে পৌঁছতে পারে। 2022 সালের জানুয়ারিতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ত্রুটিপূর্ণ ওয়েল্ড মেরামত এবং অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য আরও সময় প্রয়োজন। 2022 সালের ডিসেম্বরে, ইডিএফ সংবেদনশীল সরঞ্জামের কাছাকাছি কিছু ওয়েল্ডের চাপ উপশমকারী তাপ চিকিত্সার জন্য একটি নতুন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য আরও কাজের কারণে আনুমানিক 500 মিলিয়ন ইউরোর ব্যয় বৃদ্ধি সহ কমপক্ষে ছয় মাসের বিলম্বের ঘোষণা দেয়। জ্বালানি লোডিং এখন 2024 সালের প্রথম দিকে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আনুমানিক মোট খরচ বেড়ে €13.2 বিলিয়ন হয়েছে। হিঙ্কলি পয়েন্ট সি (যুক্তরাজ্য) হিঙ্কলি পয়েন্ট সি ইংল্যান্ডের সমারসেটে দুটি ইপিআর চুল্লি এবং 3,200 মেগাওয়াট বৈদ্যুতিক আউটপুট সহ নির্মাণাধীন একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ইপিআর ওয়েস্টিংহাউস এপি1000-এর সাথে অফিস ফর নিউক্লিয়ার রেগুলেশন দ্বারা জেনেরিক ডিজাইন মূল্যায়ন করেছে। অন্তর্বর্তীকালীন নকশা গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকরণগুলি ফুকুশিমা দাইইচি পারমাণবিক বিপর্যয়ের পাঠ বিবেচনা না করা পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল। ইডিএফ 2009 সালে ব্রিটিশ এনার্জিকে কিনে নেয়। ই. ডি. এফ সরকারের সাথে বিদ্যুৎ মূল্য নির্ধারণ চুক্তি সাপেক্ষে 4টি নতুন ই. পি. আর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। আরেভা ইপিআর তৈরিতে সহায়তা করার জন্য রোলস-রয়েসের সাথে একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব স্বাক্ষর করেছে। 2013 সালের 19শে মার্চ, হিঙ্কলি পয়েন্ট সি-এর জন্য পরিকল্পনার অনুমতি প্রদানকারী উন্নয়ন সম্মতি আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তবে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ এবং বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের সাথে প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কে যুক্তরাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা এখনও শেষ করা দরকার। 2013 সালের 21শে অক্টোবর, ইডিএফ এনার্জি ঘোষণা করে যে হিঙ্কলি পয়েন্ট সি ইডিএফ গ্রুপের জায়গায় পারমাণবিক স্টেশন নির্মাণের বিষয়ে একটি চুক্তি হয়েছে এবং যুক্তরাজ্য সরকার বিনিয়োগ চুক্তির মূল বাণিজ্যিক শর্তাবলীতে সম্মত হয়েছে। চূড়ান্ত বিনিয়োগের সিদ্ধান্তটি ইউরোপীয় কমিশনের চুক্তি সহ অবশিষ্ট মূল পদক্ষেপগুলি সম্পন্ন করার শর্তযুক্ত ছিল। 2014 সালের 8ই অক্টোবর, ইউরোপীয় কমিশন তাদের চুক্তি ঘোষণা করে, 28 জন কমিশনারের মধ্যে 16 জন নির্মাণের অগ্রগতির সাথে একমত হন। 21শে সেপ্টেম্বর 2015-এ, ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে তারা 20 বছরের মধ্যে ব্রিটেনের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসাবে হিঙ্কলি পয়েন্ট সি-এর জন্য 2 বিলিয়ন পাউন্ডের সহায়তা প্যাকেজ প্রদান করবে। 2015 সালের 21শে অক্টোবর, চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের যুক্তরাজ্য সফরের সময়, ইডিএফ এবং সিজিএন হিঙ্কলি পয়েন্টে দুটি চুল্লি নির্মাণের জন্য 18 বিলিয়ন পাউন্ড (21.3 বিলিয়ন ইউরো) প্রকল্পের জন্য একটি বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষর করে। 2016 সালের জুন মাসে, ইডিএফ ম্যানেজাররা সংসদ সদস্যদের বলেছিলেন যে হিঙ্কলি পয়েন্ট সি প্রস্তাবটি স্থগিত করা উচিত, যতক্ষণ না এটি ইডিএফ-এর "ক্রমবর্ধমান ঋণ" সহ "অনেক সমস্যার সমাধান" করে। 2016 সালের 28শে জুলাই, বোর্ডের একজন সদস্যের পদত্যাগের পর, ইডিএফ বোর্ড প্রকল্পের জন্য চূড়ান্ত বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। তবে থেরেসা মে-র নতুন সরকারের ব্যবসা, জ্বালানি ও শিল্প কৌশল বিষয়ক নতুন সচিব গ্রেগ ক্লার্ক তখন ঘোষণা করেছিলেন যে সরকার প্রত্যাশিত হিসাবে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষর করবে না, তবে "এই প্রকল্পের সমস্ত উপাদানগুলি যত্ন সহকারে বিবেচনা করার জন্য" চুক্তিটি শরৎ পর্যন্ত বিলম্বিত করবে। 2016 সালের সেপ্টেম্বরে সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। 2017 সালের জুলাই মাসে, একটি অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার পর, ই. ডি. এফ এই প্রকল্পের জন্য সংশোধিত অনুমান ঘোষণা করে, যার মধ্যে কমপক্ষে 15 বিলিয়ন পাউন্ড অতিরিক্ত খরচ এবং 15 মাস পর্যন্ত অতিরিক্ত কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার ফলে মোট ব্যয়ের আনুমানিক পরিমাণ ছিল 1 বিলিয়ন পাউন্ড। 2019 সালের সেপ্টেম্বরে খরচের অনুমানগুলি আবার সংশোধন করা হয়েছিল, 21.5 থেকে 22.5 বিলিয়ন পাউন্ডের মধ্যে এবং আবার 2021 সালের জানুয়ারিতে 2223 বিলিয়ন পাউন্ড, 2026 সালের জুন মাসে কার্যকরী শুরুর তারিখ সহ। 2022 সালের মে মাসে খরচের অনুমানগুলি আবার সংশোধন করা হয়েছিল, যা £25 থেকে £26 বিলিয়ন (€ 29.630.7 বিলিয়ন) এর মধ্যে ছিল। প্রকল্পটি এখন 2027 সালের জুন মাসে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সম্ভাব্য ভবিষ্যতের বিদ্যুৎ কেন্দ্র ফ্রান্স 2008 সালের জুলাই মাসে ফরাসি রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন যে তেল ও গ্যাসের উচ্চ মূল্যের কারণে ফ্রান্সে দ্বিতীয় ইপিআর তৈরি করা হবে। 2009 সালে পেনলিকে এই স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয় এবং 2012 সালে নির্মাণ কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করা হয়। যাইহোক, 2011 সালে, ফুকুশিমা দাইইচি পারমাণবিক বিপর্যয়ের পরে, ইডিএফ জনসাধারণের পরামর্শ স্থগিত করে। 2013 সালের ফেব্রুয়ারিতে, শিল্প পুনর্নবীকরণ মন্ত্রী আর্নড মন্টেবার্গ বলেছিলেন যে পেনলি-তে একটি নতুন ইপিআর চুল্লির পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে ব্যাপক বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশে প্রতিযোগিতামূলক প্রকল্প হিসাবে ইপিআর-এর প্রতি তাঁর আস্থার কথা উল্লেখ করে। ফ্রান্সে নতুন চুল্লি নির্মাণের পরিকল্পনা পরে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এক জোড়া ইপিআর চুল্লি স্থাপনের জন্য প্রার্থীদের মধ্যে পেনলি এবং গ্রাভেলাইন রয়েছে। 2019 সালের অক্টোবরে, সংবাদপত্র লে মন্ডে জানিয়েছে যে ফরাসি সরকার ইডিএফ-কে একটি "মিশন চিঠি" পাঠিয়েছে যাতে তারা কোম্পানিকে আগামী 15 বছরের মধ্যে তিনটি স্থানে মোট ছয়টি ইপিআর চুল্লি নির্মাণের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছে। 2022 সালের পর নতুন চুল্লি নির্মাণের বিষয়ে সরকারের কোনও সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত ছিল না। ইডিএফ প্রায় 50 বিলিয়ন ইউরোর ছয়টি ইপিআর2 নির্মাণের প্রস্তাব জমা দিয়েছে। 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে, ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রন ঘোষণা করেছিলেন যে ফ্রান্স আসলে ছয়টি নতুন ইপিআর2 চুল্লি তৈরি করবে, যা 2035 সালের মধ্যে প্রথম চালু হবে এবং আরও আটটির বিকল্প থাকবে। 2023 সালের জুন মাসে, ইডিএফ ঘোষণা করে যে তারা পেনলি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুটি ইপিআর2 চুল্লি নির্মাণের অনুমোদন প্রক্রিয়া শুরু করছে, এই অনুমান করে যে সাইট প্রস্তুতিমূলক কাজ 2024 সালের গ্রীষ্মে শুরু হবে এবং 2027 সালের দিকে নির্মাণ কাজ শুরু হবে। 2009 সালের ফেব্রুয়ারিতে নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআইএল) মহারাষ্ট্রের জয়তাপুরে দুটি ইপিআর চুল্লি স্থাপনের জন্য আরেভার সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এর পরে 2010 সালের ডিসেম্বরে একটি কাঠামো চুক্তি হয়। 2016 সালের জানুয়ারিতে ফরাসি রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদের ভারত সফরের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একটি যৌথ বিবৃতি জারি করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুই নেতা জয়তাপুর প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনার গতি বাড়ানোর জন্য সহযোগিতার একটি রোডম্যাপের বিষয়ে একমত হয়েছেন। 2018 সালের মার্চ মাসে, ছয়টি চুল্লির জন্য দরপত্র উৎপাদনের লক্ষ্যে ই. ডি. এফ এবং এন. পি. সি. আই. এল-এর মধ্যে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ে ফরওয়ার্ড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 2021 সালের এপ্রিলে, ই. ডি. এফ এন. পি. সি. আই. এল-এর কাছে জয়তাপুর সাইটে ছয়টি ই. পি. আর চুল্লি গড়ে তোলার প্রস্তাব জমা দেয়, যার সম্মিলিত ইনস্টল ক্ষমতা 9.6 গিগাওয়াট। যুক্তরাজ্যের সাফোকের সিজওয়েলে দুটি ইপিআর ইউনিট পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। 2020 সালের মে মাসে, ইডিএফ এনার্জি একটি উন্নয়ন সম্মতি আদেশের জন্য আবেদন করে। প্রকল্পটি এগিয়ে গেলে 2031 সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতের পরিচ্ছন্ন শক্তি কেন্দ্রের অংশ হিসাবে কাম্ব্রিয়ার সেলাফিল্ডের কাছে মুরসাইড সাইটে নির্মাণের জন্য আরও দুটি ইপিআর ইউনিট প্রস্তাব করা হয়েছে যা মডুলার চুল্লি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন, হাইড্রোজেন উৎপাদন এবং ব্যাটারি সঞ্চয় প্রযুক্তিও অন্তর্ভুক্ত করবে। চেক প্রজাতন্ত্র 2012 সালের অক্টোবরে, চেক ইউটিলিটি সংস্থা সি. ই. জেড ঘোষণা করে যে টেমেলিন পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য দুটি চুল্লি নির্মাণের জন্য একটি দরপত্র থেকে আরেভাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আরেভা দরপত্রের আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলতে ব্যর্থ হন। 2014 সালের এপ্রিলে, বিদ্যুতের কম দাম এবং ন্যূনতম নিশ্চিত জ্বালানি মূল্য সমর্থন করতে সরকারের অস্বীকারের কারণে সিইজেড দরপত্র বাতিল করে। 2021 সালের জুন মাসে, চেক শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক ওয়েস্টিংহাউস এবং কোরিয়া হাইড্রো অ্যান্ড নিউক্লিয়ার পাওয়ারের সাথে ইডিএফকে ডুকোভানি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি নতুন ইউনিটের জন্য প্রাক-যোগ্যতা রাউন্ডে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ইডিএফ এই প্রকল্পের জন্য ইপিআর-1200 নামে ইপিআর-এর একটি 1200 মেগাওয়াট সংস্করণের প্রস্তাব করছে। কাজাখস্তান ইপিআর-1200 চারটি সম্ভাব্য পারমাণবিক চুল্লির মধ্যে একটি যা কাজাখস্তান তার দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বিবেচনা করছে। কানাডার অন্টারিওতে ডার্লিংটন পারমাণবিক উৎপাদন কেন্দ্রের দুটি (চারটিতে সম্ভাব্য সম্প্রসারণ) চুল্লির জন্য ব্যর্থ প্রস্তাব কানাডা ইপিআর বিবেচনা করা হয়েছিল। যাইহোক, সরকারী দরপত্রে সমস্ত আকস্মিকতা অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছিল এবং আরেভা এই প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করে চূড়ান্ত দরপত্রে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয় যখন কানাডার এইসিএল দ্বারা করা একমাত্র দরপত্রটি 10 ডলার/ডব্লিউপি-র বেশি দামে আসে। ই. পি. আর-কে সংক্ষিপ্তভাবে নিউ ব্রান্সউইকে একটি স্থাপনার জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল, সেই প্রদেশের একক CANDU 6 প্রতিস্থাপন বা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনাগুলি কেবল 2010 সালের জুন থেকে দুই মাস পরে একটি নির্বাচন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল, যখন পরিকল্পনাটি আরও গবেষণা থেকে অবিলম্বে অদৃশ্য হয়ে যায়। 2010 সালে ফিনল্যান্ডের সংসদ দুটি নতুন চুল্লির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। টিভিও এবং ফেনোভিমা উভয়ই ইপিআর বিবেচনা করছিল। 2013 সালের ডিসেম্বরে, ফেনোভোমা নিশ্চিত করে যে তারা ইপিআর-এর চেয়ে রাশিয়ান এইএস-2006 ভিভিইআর চাপযুক্ত জল চুল্লি নির্বাচন করেছে। 2022 সালের মে মাসে, প্রকল্পের নকশা এবং লাইসেন্সিং পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য বিলম্বের পরে এবং 2022 সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের আলোকে, ফেনোভোমা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য রোসাটমের সাথে চুক্তি বাতিল করে। 2009 সালের 24শে ফেব্রুয়ারি ইতালি ও ফ্রান্স ইতালিতে 4টি নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সম্ভাব্যতা অধ্যয়নে সম্মত হয়। এর পরে, 3 আগস্ট 2009-এ, ইডিএফ এবং এনেল কমপক্ষে চারটি ইপিআর নির্মাণের সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের জন্য একটি যৌথ উদ্যোগ, স্ভিলুপ্পো নিউক্লিয়ার ইটালিয়া প্রতিষ্ঠা করে। যাইহোক, 2011 সালের গণভোটে, ফুকুশিমা পারমাণবিক বিপর্যয়ের পরপরই, ইতালীয়রা ইতালিতে পারমাণবিক শক্তির অনুমতি দেওয়া নতুন বিধিমালা বাতিল করার পক্ষে ভোট দেয়। আইন বাতিল কার্যকর করা হয় যখন কমপক্ষে 50 শতাংশ + 1 ভোটার বৈধ ভোট দেয় এবং এই ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাতিলের পক্ষে থাকে। এই গণভোটে 55 শতাংশ বৈধ ভোটদান হয়েছিল এবং 94 শতাংশ নতুন নিয়মকানুন বাতিল করার পক্ষে ভোট দিয়েছিল। সংযুক্ত আরব আমিরাত 2008 সালের মার্চ মাসে, ফরাসি রাষ্ট্রপতি নিকোলাস সারকোজি সংযুক্ত আরব আমিরাতের মন্ত্রিসভার সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিলেন যা "শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তির মূল্যায়ন এবং সম্ভাব্য ব্যবহারের জন্য একটি সহযোগিতা কাঠামোর রূপরেখা তৈরি করে।" এই চুক্তিটি কোনও ফরাসি পারমাণবিক সংস্থা, টোটাল এস. এ., সুয়েজ বা আরেভা দ্বারা ইপিআর নির্মাণের চুক্তি ছিল না। 2009 সালের মে মাসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে একই ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুল্লিগুলির জন্য কোনও চুক্তি দেওয়া হয়নি, বা মার্কিন সংস্থাগুলি সেগুলি গ্রহণ করবে এমন কোনও গ্যারান্টিও দেওয়া হয়নি। 2009 সালের ডিসেম্বরে, সংযুক্ত আরব আমিরাত মার্কিন ও ফরাসি উভয় দরপত্র প্রত্যাখ্যান করে এবং কোরিয়া ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন, হুন্ডাই ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন, স্যামসাং এবং ডুসান হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ সহ দক্ষিণ কোরিয়ার একটি গোষ্ঠীকে চারটি নন-ইপিআর স্টেশন (এপিআর-1400) নির্মাণের জন্য একটি চুক্তি প্রদান করে। এই ক্রমটি হারানোর পরে, আরেভা বিবেচনা করেছিলেন যে পারমাণবিক শক্তিতে নতুন দেশগুলির জন্য ইপিআর-এর পাশাপাশি একটি ছোট এবং সহজ দ্বিতীয় প্রজন্মের চুল্লি নকশার বিপণন পুনরায় চালু করা উচিত কিনা। 2011 সালের হিসাবে আরেভা এবং মিত্সুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ একটি ছোট 1100 মেগাওয়াট এ. টি. এম. ই. এ1 জেনারেশন 3 পি. ডব্লিউ. আর প্রদান করে। মার্কিন নিয়ন্ত্রকের কাছে জমা দেওয়া ই. পি. আর-এর সংস্করণ ইউ. এস-ই. পি. আর, এপি1000 এবং ই. এস. বি. ডব্লিউ. আর-এর পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রজন্মের পারমাণবিক কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিযোগী। 2015 সালের ফেব্রুয়ারিতে আরেভা মার্কিন পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক কমিশনের (এনআরসি) নকশা শংসাপত্র আবেদন পর্যালোচনা প্রক্রিয়া স্থগিত করতে বলেন। 14 ডিসেম্বর 2007 সাল থেকে চূড়ান্ত নকশা অনুমোদন এবং মানক নকশা শংসাপত্রের জন্য একটি আবেদন জমা দেওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে এটি সেখানে পর্যালোচনার অধীনে ছিল। ইউনিস্টার, আমারিলো পাওয়ার, পি. পি. এল কর্পোরেশন এবং অ্যামেরেনইউই 2008 সালে ইউ. এস-ই. পি. আর-এর জন্য একটি কম্বাইন্ড কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড অপারেটিং লাইসেন্স আবেদন করার পরিকল্পনা ঘোষণা করে। 2007 সালের জুলাই মাসে ইউনিস্টার মেরিল্যান্ডের ক্যালভার্ট ক্লিফস পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রস্তাবিত তৃতীয় ইউনিটের জন্য আংশিক আবেদন করে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দুটি প্রস্তাবই বাতিল হয়ে যায়। 2009 সালের এপ্রিলে, মিসৌরির বিধায়করা প্রাক-নির্মাণের হার বৃদ্ধি করতে অস্বীকার করেন, যার ফলে অ্যামেরেনইউই তার চুল্লির পরিকল্পনা স্থগিত করে। জুলাই 2010 সালে, কনস্টেলেশন এনার্জি গ্রুপ ক্যালভার্ট ক্লিফস নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের জন্য ইউ. এস. ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জির কাছ থেকে ঋণের গ্যারান্টির অনিশ্চয়তার কারণে ইউনিস্টারের ব্যয় কমিয়ে দেয় এবং পরবর্তীকালে প্রকল্পটি থেকে সরে আসে। 2008 সালের অক্টোবরে আরেভা ঘোষণা করে যে ভার্জিনিয়ার নর্থ্রপ গ্রুম্যানের নিউপোর্ট নিউজ শিপইয়ার্ডে ইপিআর এবং ইউএস-ইপিআর চুল্লিগুলির জন্য মডিউল এবং সমাবেশ নির্মাণের জন্য মার্কিন প্রতিরক্ষা সংস্থা নর্থ্রপ গ্রুমম্যানের সাথে অংশীদারিত্ব করবে। 2011 সালের মে মাসে প্রকল্পটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। 2021 সালের অক্টোবরে, ইডিএফ পোল্যান্ডকে দুই থেকে তিনটি স্থানে চারটি বা ছয়টি ইপিআর চুল্লি নির্মাণের প্রস্তাব দেয়। এই চুল্লিগুলির সংযুক্ত স্থাপনের ক্ষমতা হবে 6.6 বা 9.9 গিগাওয়াট। 2022 সালের অক্টোবরে, পোল্যান্ড ওয়েস্টিংহাউসের এপি1000 নকশা নির্বাচন করে, যেখানে 2026 সালে প্রথম তিন-ইউনিট প্ল্যান্টের নির্মাণ শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আরও দেখুন নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অর্থনীতি দেশ অনুযায়ী পারমাণবিক শক্তি অন্যান্য প্রজন্ম III + নকশাঃ ইউএস-এপিডাব্লুআর ভিভিইআর-টিওআই এসিআর রেফারেন্স চাপযুক্ত জল চুল্লি