Duration (project management)
একটি প্রকল্পের টার্মিনাল উপাদানের সময়কাল হল উপাদানটির সম্পাদন শুরু হওয়ার সময় থেকে এটি সম্পন্ন হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত ক্যালেন্ডার সময়কালের সংখ্যা। কাজের সময়কালকে কাজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। ই. জি। 'এ' বিন্দু থেকে 'বি' বিন্দুতে পৌঁছনোর জন্য একটি স্নেল-মেইল চিঠির জন্য তিন দিন সময় লাগে, যেখানে ডাক দেওয়ার কাজটি 0.5 ঘন্টা হতে পারে। কঠোরভাবে বলতে গেলে, টার্মিনাল উপাদান এক্স-এর সময়কাল 5 দিন এই বাক্যাংশটি অসম্পূর্ণ। এটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করতে ব্যর্থ হয়ঃ যে সম্ভাব্যতা দিয়ে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হওয়ার আশা করা হয় (যেহেতু কোনও অনুমান শুধুমাত্র অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী, ক্রিটিক্যাল চেইন দেখুন) যে সম্পদগুলি ব্যবহার করা হবে (কখনও কখনও আরও সম্পদ বা বিভিন্ন সম্পদ ব্যবহার করে জিনিসগুলিকে গতি দেওয়া হয়) অনুমানের লেখককে যে অনুমান করা হয়েছিল যে তারিখটি অনুমান করা হয়েছিল সম্পদের কাজের সময়সূচী ইত্যাদি। সুতরাং উন্নত বিবৃতিটি পড়তে পারেঃ আমি, মারেক কোয়ালজিক, 27শে মার্চ 2005 পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমি যদি প্রতিযোগিতামূলক প্রান্তিক উপাদান এক্স-এ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতাম এবং ছুটির দিন সহ প্রতিদিন 8 ঘন্টা কাজ করতাম এবং সমস্ত উপকরণ হাতে থাকত, তবে আমি 5 ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে এটি সম্পন্ন করতাম। মেটামডেলিং দেখুন। এই ধরনের জটিল বিবৃতি ব্যবহার করা অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের অভাব প্রায়শই ভুল বোঝাবুঝির দিকে পরিচালিত করে। আরও দেখুন স্টুডেন্ট সিন্ড্রোমের সময়সূচী (প্রকল্প পরিচালনা)