Ariane flight VA256
অ্যারিয়েন ফ্লাইট ভিএ256 একটি অ্যারিয়েন 5 রকেট ফ্লাইট ছিল যা 2021 সালের 25শে ডিসেম্বর জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপকে মহাকাশে পাঠায়। এটি ছিল 2021 সালের শেষ আরিয়েন উড়ান, এখন পর্যন্ত এর সবচেয়ে মূল্যবান পে-লোড এবং আরিয়েন মিশন। নাসা এই উৎক্ষেপণকে "ত্রুটিহীন" এবং "নিখুঁত" বলে বর্ণনা করেছে। লঞ্চ কনফিগারেশন রকেট অ্যারিয়েন 5 হল দুটি কঠিন জ্বালানী বুস্টার সহ একটি ভারী উত্তোলন দ্বি-পর্যায়ের রকেট। এটি তার ইসিএ বৈকল্পিক ব্যবহার করা হয়েছিল, যা সর্বোচ্চ পে-লোড ভর ক্ষমতা প্রদান করে। গাড়ির মোট উৎক্ষেপণ ভর ক্রম অনুসারে। উড়ানের একমাত্র পেলোড ছিল জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (জে. ডব্লিউ. এস. টি), একটি নাসা/ই. এস. এ মহাকাশ-ভিত্তিক মানমন্দির। এই উৎক্ষেপণটি এই প্রকল্পে ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার অন্যতম অবদান। এই টেলিস্কোপটির উৎক্ষেপণের ভর ছিল প্রায় 5 থেকে 10 বছর। প্রস্তুতি অভিযান কৌরৌতে আগমন পেলোড ফরাসি গায়ানার কৌরৌতে পৌঁছেছিল, যেখানে এটি এমএন কলিব্রি পণ্যবাহী জাহাজ থেকে নামিয়ে মহাকাশ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইন্টিগ্রেশন ঘটনা নাসা এবং আরিয়ানস্পেস একটি ঘটনার কথা জানিয়েছে যে ইন্টিগ্রেশন ক্রিয়াকলাপের সময় অ্যাডাপ্টারে পেলোড সুরক্ষিত করার জন্য একটি ক্ল্যাম্প ব্যান্ড ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে টেলিস্কোপে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে, একটি পর্যালোচনা বোর্ড এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে কোনও পেলোড উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং পরের দিন জ্বালানির কাজ শুরু করা যেতে পারে, সেই সময় 22 ডিসেম্বর 2021-এ উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। স্পেসক্রাফটে জ্বালানির কাজ শুরু হয়, জ্বালানির ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং যাচাই-বাছাই শেষ হয়। টেলিস্কোপের জ্বালানী ব্যবস্থা প্রায় হাইড্রাজিন এবং ডাইনাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড দিয়ে ভরা ছিল, যা উৎক্ষেপণ যান থেকে পৃথক হওয়ার পরে তার কক্ষপথে পৌঁছাতে এবং বজায় রাখতে প্রয়োজন ছিল। চূড়ান্ত সমাবেশ রকেটের পরে, যা ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছিল, টেলিস্কোপটি চূড়ান্ত সমাবেশ ভবনে (বা বিএএফ) স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। রকেটের উপরে ফেয়ারিংয়ের ভিতরে পেলোডটি আবদ্ধ করা ছিল। ইন্টারফেস যোগাযোগের সমস্যা অন, নাসা এবং আরিয়ানস্পেসের একটি যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হয়েছে যে "অবজারভেটরি এবং লঞ্চ ভেহিকল সিস্টেমের মধ্যে একটি যোগাযোগের সমস্যা" মোকাবেলা করা হচ্ছে, যা উৎক্ষেপণকে আরও বিলম্বিত করে। আবহাওয়া সমস্যা ক্রিসমাসের দিন পর্যন্ত উৎক্ষেপণ বিলম্বিত করার জন্য প্রতিকূল আবহাওয়ার পূর্বাভাস। রকেটটি 2021 সালের 25শে ডিসেম্বর গুয়ানা স্পেস সেন্টারের ই. এল. এ-3 লঞ্চ প্যাড থেকে 12:20 ইউটিসি (09:20 স্থানীয় সময়, মার্কিন ই. এস. টি সকাল 7টা 20 মিনিটে) উৎক্ষেপণ করা হয়। উৎক্ষেপণের ডিডিও (ফরাসি ভাষায়ঃ ডিরেক্টর ডেস অপারেশনস) ছিলেন জিন-লুক ভোয়ার, যিনি এই বলে তাঁর শিফট শেষ করেছিলেন, "গো ওয়েব!" নাসা এই উৎক্ষেপণকে "ত্রুটিহীন" এবং "নিখুঁত" বলে বর্ণনা করেছে। নাসার একজন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার বলেন, "এরিয়েন যে দক্ষতা বা নির্ভুলতার সাথে আমাদের কক্ষপথে স্থাপন করেছে এবং আমাদের মধ্য-গতিপথ সংশোধন বাস্তবায়নে আমাদের নির্ভুলতা ও কার্যকারিতা" এর অর্থ হল "বেশ কিছুটা জ্বালানির ব্যবধান রয়েছে. মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, এটি প্রায় 20 বছরের প্রণোদক।" অরবিট জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপটিকে একটি স্থানান্তর গতিপথে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল যা এটিকে দ্বিতীয় পৃথিবী-সূর্য ল্যাগ্রাঞ্জ বিন্দুতে (এল) নিয়ে যায়। উৎক্ষেপণ যানটির দ্বিতীয় পর্যায় এবং মহাকাশযানটির বিচ্ছেদ উৎক্ষেপণের প্রায় 27 মিনিট পরে ঘটে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ডাউনলোড করা ভিডিও, টেলিস্কোপটি শেষবার দেখা যাবে, সৌর প্যানেলের পৃথকীকরণ এবং প্রাথমিক স্থাপনার। এই পৃথকীকরণের পরে, টেলিস্কোপটি স্বায়ত্তশাসিত হয়ে ওঠে এবং তার স্থাপনার ক্রম শুরু করে। উৎক্ষেপণের প্রায় 29 দিন পর, এটি এল পয়েন্টের চারপাশে একটি হ্যালো কক্ষপথে স্থাপন করে একটি কৌশল সম্পাদন করে, যেখানে এটি তার বিজ্ঞান মিশন সম্পাদন করতে পারে। এর পরবর্তী পাঁচ মাস এন. আই. আর. সি. এ. এম এবং মিড-ইনফ্রারেড ইন্সট্রুমেন্টকে আরও নিচে ঠান্ডা করতে, এর আয়নাগুলিকে ক্রমাঙ্কিত করতে এবং উরসা মেজর নক্ষত্রপুঞ্জের একটি উজ্জ্বল তারা এইচ. ডি 84406-এ মনোনিবেশ করতে এবং যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করতে ব্যয় করা হয়েছিল। আরও দেখুন জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের টাইমলাইন জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের উৎক্ষেপণ এবং জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এরিয়েন চালু করার সময়সূচি বাহ্যিক লিঙ্ক জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এরিয়েন 5 রকেট থেকে আলাদা হয়ে যায় এরিয়েন ফ্লাইট ভিএ256 এরিয়ানস্পেস ভিএ256, আরিয়েন ফ্লাইট 2021 ফরাসি গায়ানায় 2021 স্পেসফ্লাইট রকেট লঞ্চার রকেট লঞ্চ 2021 জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ