Bundelkhand Expressway
بندیل کھنڈ ایکسپریس وے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں ایک چار لین چوڑی (چھ تک توسیع پذیر) رسائی پر قابو پانے والی ایکسپریس وے ہے۔ یہ چترکوٹ ضلع میں این ایچ-35 پر گونڈا گاؤں کو اٹاوا ضلع میں آگرہ-لکھنؤ ایکسپریس وے پر کدرائل گاؤں سے جوڑتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 29 فروری 2020 کو چترکوٹ کے گونڈا گاؤں میں بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کا سنگ بنیاد رکھا اور 16 جولائی 2022 کو ایکسپریس وے کا افتتاح کیا گیا۔ یہ ایکسپریس وے چترکوٹ دھام تک سیاحت کو فروغ دے گا۔ اس پروجیکٹ کا آغاز اپریل 2017 میں اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کیا تھا۔ اسے اتر پردیش ایکسپریس ویز انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی (یو پی ای آئی ڈی اے) کے ذریعے تیار کیا جا رہا ہے جس کی کل پروجیکٹ ویلیو 14,716 کروڑ روپے ہے۔ روٹ بندیل کھنڈ ایکسپریس وے ضلع اٹاوا میں آگرہ-لکھنؤ ایکسپریس وے پر کدرائل گاؤں کو چترکوٹ ضلع میں این ایچ-35 پر گونڈا گاؤں سے جوڑے گا۔ یہ اتر پردیش کے 7 اضلاع سے گزرے گا۔ (شمال سے جنوب تک) اٹاوا، اورایا، جالون، ہمیر پور، مہوبہ، باندہ اور چترکوٹ۔ کڈریل گاؤں (اٹاوا) سے چترکوٹ دھام تک ایکسپریس وے کا راستہ درج ذیل ہے: بھرتھانہ کے مشرق میں فافونڈ کے مغرب میں اورایا کے مغرب میں جالون کے جنوب مغرب میں اورائی کے شمال میں رتھ کے جنوب میں ماودہ کے شمال میں باندہ کے شمال مشرق میں اتارا کنسٹرکشن بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کا تعمیراتی کام چھ پیکجوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور چار مختلف ٹھیکیداروں کو دیا گیا ہے۔ اس ایکسپریس وے پر کل چار ریلوے اوور برج (آر او بی)، 14 بڑے پل، 268 چھوٹے پل، 18 فلائی اوور، چھ ٹول پلازہ، سات ریمپ پلازہ اور 214 انڈر پاس تعمیر کیے جائیں گے۔ اس کی تعمیراتی لاگت تقریبا کروڑ روپے (زمین کی لاگت کو چھوڑ کر) ہے۔ ٹھیکیداروں کی فہرست مندرجہ ذیل ہے: صورتحال کی تازہ ترین معلومات اپریل 2017: اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے بندیل کھنڈ ایکسپریس وے کی تعمیر کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اگست 2017: ایکسپریس وے کو باتیشور کے راستے آگرہ-لکھنؤ ایکسپریس وے سے جوڑنے کے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ نومبر 2017: روٹ سروے سے متعلق کام شروع کیا گیا، جس کے بعد تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) تیار کی جائے گی۔ جون 2018: فنڈز کی کمی کی وجہ سے اتر پردیش کی حکومت نے حکومت ہند سے ایکسپریس وے بنانے کی درخواست کی۔ نومبر 2018: اتر پردیش کی حکومت نے اراضی کے حصول کے لیے 640 کروڑ روپے جاری کیے۔ دسمبر 2018: اراضی کا حصول شروع ہوا۔ زمین کا حصول 2 ماہ میں مکمل کرنے کا منصوبہ ہے۔ 80 فیصد مطلوبہ زمین حاصل کرنے کے بعد تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا۔ فروری 2019: ڈی پی آر تیار کیا گیا اور مطلوبہ زمین کا 27 فیصد حاصل کر لیا گیا۔ مئی 2019: مطلوبہ زمین کا 60 فیصد حاصل کر لیا گیا ہے۔ بولی لگانے کا عمل لوک سبھا کے ضابطہ اخلاق کے بعد شروع ہوگا۔ جون 2019: مطلوبہ زمین کا 79 فیصد حاصل کر لیا گیا ہے۔ جولائی 2019: ایکسپریس وے کے لیے 1,150 کروڑ روپے کا بجٹ بوسٹر دیا گیا۔ اگست 2019:90 فیصد مطلوبہ زمین حاصل کر لی گئی ہے۔ تعمیراتی کام اکتوبر 2019 میں شروع ہوگا۔ اکتوبر 2019: ایکسپریس وے کے تعمیراتی کام کو 6 پیکجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کی حکومت نے ایکسپریس وے کی ترقی کے لیے 4 نجی فرموں کو شارٹ لسٹ کیا۔ جنوری 2020: تمام 6 پیکجوں کی تعمیر کا کام ٹھیکیداروں نے شروع کیا، لیکن مہوبہ ضلع میں تعمیراتی کام کی رفتار سست ہو رہی ہے۔ فروری 2020: وزیر اعظم نریندر مودی نے 29 فروری کو چترکوٹ میں ایکسپریس وے کا سنگ بنیاد رکھا۔ 95 فیصد زمین حاصل کی جا چکی ہے، 2 فیصد مٹی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اپریل 2020: سڑک کی تعمیر کا کام جو کووڈ-19 کی وجہ سے رک گیا تھا، 6 میں سے 3 پیکجوں میں دوبارہ شروع ہوا۔ جون 2020: یہ ایکسپریس وے 7 اضلاع کے 182 دیہاتوں سے گزرے گا۔ مطلوبہ زمین کے 3,654 ہیکٹر (95.32 ٪) میں سے 3,483 کو 15 جون تک حاصل کر لیا گیا ہے۔ اگست 2020:14 فیصد تعمیراتی کام مقررہ وقت سے پہلے مکمل ہوا۔ مئی 2021: مٹی کے 90 فیصد کام اور 60 فیصد تعمیراتی کام مکمل ہوا۔ 31 مئی تک کل 818 ڈھانچوں میں سے 581 مکمل ہو چکے ہیں۔ اگست 2021:31 اگست تک 71 فیصد تعمیراتی کام اور کل 880 ڈھانچوں میں سے 704 مکمل ہوئے۔ ستمبر 2021: اٹاوا سے جالون تک ایکسپریس وے کا سیکشن تقریبا مکمل ہو چکا ہے، اور دسمبر 2021 تک اس کے فعال ہونے کی امید ہے۔ اکتوبر 2021: اتر پردیش ایکسپریس ویز انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی (یو پی ای آئی ڈی اے) نے ایکسپریس وے کا 73 فیصد سے زیادہ تعمیراتی کام مکمل کیا۔ جنوری 2022: مٹی کا کام اور 881 ڈھانچوں میں سے 820 ڈھانچے مکمل ہو چکے ہیں، ایکسپریس وے کا مجموعی طور پر 83.30% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ اپریل 2022:92.58% تعمیراتی کام اور 881 میں سے 866 ڈھانچے مکمل ہو چکے ہیں۔ مئی 2022:94 فیصد سے زیادہ تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ جون 2022:96 فیصد سے زیادہ تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے، اور افتتاح کی تاریخ اب جولائی کے دوسرے ہفتے میں مقرر کی گئی ہے۔ جولائی 2022:98 فیصد سے زیادہ تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے، اور افتتاحی تاریخ کی تصدیق 16 جولائی کو کی گئی ہے۔ جولائی 2022:16 جولائی کو وزیر اعظم نریندر مودی نے جالون ضلع میں ایک تقریب میں ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ تنازعات ایکسپریس وے کے افتتاح کے صرف پانچ دن کے اندر، 20 جولائی 2022 کو پہلی بارش کے دوران مختلف مقامات پر سڑک کے حصے گہرے گرنے لگے، جس کے نتیجے میں کچھ گاڑیوں کے حادثات ہوئے۔ سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز وائرل ہوئیں، جن میں لوگوں نے ایکسپریس وے کی تعمیر میں ناقص معیار اور بدعنوانی کے لیے حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا اور سوال اٹھایا۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی اور ایس پی کے صدر اکھلیش یادو نے بھی مسائل اٹھائے، ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایکسپریس وے کے نامکمل، زیر تعمیر حصوں کو دکھایا اور کہا کہ نصف مکمل ایکسپریس وے کا جلد بازی میں افتتاح 'چلتاؤ' (قابل گزر/ذیلی معیار) ترقیاتی ثقافت کو جنم دیتا ہے۔ ۔