National Highway 275 (India)
نیشنل ہائی وے 275 (این ایچ-275)، جسے عام طور پر بنگلورو-میسورو ایکسیس کنٹرولڈ ایکسپریس وے بھی کہا جاتا ہے، بنگلورو-منگلورو اکنامک کوریڈور (ای سی-34) کا حصہ ہے، ایک قومی شاہراہ ہے جو بنگلورو سے شروع ہوتی ہے اور میسور سے 10 لین ایکسپریس وے کے طور پر گزرتی ہے، اور پھر بلیکیری (مدیکیری کی طرف) تک 4 لین کے طور پر، اور بنٹوال پر ختم ہوتی ہے۔ یہ شاہراہ ساحلی شہر منگلورو کو بنگلورو سے جوڑتی ہے۔ یہ قومی شاہراہ 75 (این ایچ-75) کے لیے ایک بائی پاس روٹ بھی ہے۔ اس شاہراہ کے بنگلورو سے میسور حصے کو 4 سے 10 لین میں اپ گریڈ کیا گیا تھا، جس میں سے 6 لین کا حصہ مرکزی ایلیویٹڈ رسائی پر قابو پانے والا کیریج وے ہے اور کیریج وے کے دونوں سروں پر دوسرا 2 لین کا حصہ سروس روڈ ہے۔ یہ بنگلورو اور میسور کے درمیان سفر کے وقت کو 3 گھنٹے سے کم کر کے 75 منٹ کرنے کا دعوی کرتا ہے۔ بنگلورو-میسورو سیکشن بنگلورو-میسورو رسائی کنٹرول ایکسپریس وے ایک طویل، 10 لین، ایلیویٹڈ رسائی کنٹرول ایکسپریس وے ہے۔ اسے 8,000 کروڑ روپے کی لاگت سے بنایا گیا ہے اور اسے دو مراحل میں تیار کیا گیا ہے۔ بنگلورو اور نڈاگھٹا کو جوڑنے والی لمبائی کا مرحلہ-1 اور نڈاگھٹا اور میسورو کو جوڑنے کا مرحلہ-2۔ اس منصوبے کا سنگ بنیاد مارچ 2018 میں رکھا گیا تھا۔ اسٹیٹس اپ ڈیٹس مارچ 2018: پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اپریل 2018: بھوپال میں واقع دلیپ بلڈکون لمیٹڈ کو فیز-1 کا ٹھیکہ دیا گیا۔ مارچ 2019: زمین کے حصول کے مسائل کی وجہ سے جو سول کام رک گیا تھا وہ اپریل 2019 تک شروع ہو جائے گا۔ جولائی 2020: فیز 1 پر کام مئی 2019 میں شروع ہوا اور فیز 2 پر کام دسمبر 2019 میں شروع ہوا۔ دونوں مراحل میں کووڈ-19 سے متعلق مسائل کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مزدوروں کی کمی اور کام میں کئی بار تاخیر ہوئی۔ اس میں مزید تاخیر کے لیے جنوری 2022 کی آخری تاریخ نظر آسکتی ہے۔ دسمبر 2021: فیز 1 پر کام 83 فیصد تک مکمل ہوا اور فیز 2 73 فیصد تک مکمل ہوا۔ توقع ہے کہ یہ ایکسپریس وے اکتوبر 2022 تک فعال ہو جائے گا۔ فروری 2023: شاہراہ تعمیراتی کام کے آخری مراحل میں ہے، اور 11 مارچ 2023 کو وزیر اعظم نریندر مودی اس کا افتتاح کریں گے۔ مارچ 2023: ایکسپریس وے سیکشن کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی نے 12 مارچ 2023 کو کیا۔ ۔