Gorakhpur Nuclear Power Plant
گورکھپور نیوکلیئر پاور پلانٹ یا گورکھپور ہریانہ انو ودیوت پریوجنا (جی ایچ اے وی پی) ایک مجوزہ نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جو ہریانہ کے فتح آباد ضلع کے گورکھپور گاؤں کے مغرب میں تعمیر کیا جائے گا۔ 2800 میگاواٹ کے جوہری بجلی گھر کا سنگ بنیاد 13 جنوری 2014 کو شری منموہن سنگھ (ہندوستان کے وزیر اعظم) نے رکھا تھا۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں 1400 میگاواٹ کی نصب شدہ صلاحیت ہوگی اور 2025 تک مکمل ہونے کی توقع تھی، تاہم اب آخری تاریخ 2032 تک بڑھا دی گئی ہے۔ دوسرے مرحلے کی تعمیر بعد میں رفتار پکڑے گی، جو صلاحیت کو دوگنا کر کے 2800 میگاواٹ کر دے گی اور اس کی آخری تاریخ 2036 ہے۔ تاریخ سنگ بنیاد رکھنے کے ایک سال بعد ری ایکٹر کی تعمیر کی کوئی سرگرمی نہیں ہوئی۔ این پی سی آئی ایل نے زمین پر صرف کچھ پروجیکٹ سے پہلے کی سرگرمیاں انجام دیں۔ کروکشیتر میں ماحولیاتی عدالت اور 28 ایکڑ کے قبضے پر مسائل تھے، کیونکہ زمین کے مالکان نے معاوضہ قبول کرنے اور زمین خالی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حکام کا کہنا تھا کہ منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے حکومت کو روزانہ 7 سے 8 کروڑ روپے کا مالی نقصان ہو رہا ہے۔ 27 مئی 2015 کو ایک پولیس فورس نے این پی سی آئی ایل کے ذریعے حاصل کردہ زمین کے ٹکڑے پر رہنے والے کسانوں کو بے دخل کر دیا۔ مکانات مسمار کر دیے گئے، فصلیں تباہ کر دی گئیں، اور کسانوں کا سامان اور مویشی لے جایا گیا۔ 2012 میں این پی سی آئی ایل نے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قیام کے لیے گورکھپور، کاجل ہیری اور بڈوپال میں زمین حاصل کی۔ کارپوریشن نے زمین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن 28 ایکڑ کے مالک کسانوں نے معاوضے سے انکار کر دیا تھا اور وہ زمین خالی نہیں کر رہے تھے۔ مارچ 2016 میں، ابھی بھی صرف تیاری کی سرگرمیاں کی گئیں۔ 2018 تک، این پی سی آئی ایل نے اس پروجیکٹ کے لیے خریداری کی سرگرمیاں شروع کر دی تھیں، کیونکہ بی ایچ ای ایل نے اس پروجیکٹ کو بھاپ جنریٹرز کی فراہمی کا آرڈر حاصل کر لیا تھا۔ اپریل 2022 تک، یونٹ 1 اور 2 کی بنیاد کے ڈھیر مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ کولنگ ٹاورز جیسے دیگر ڈھانچوں کی کھدائی کا کام جاری ہے۔ یونٹ 3 اور 4 کے لیے صرف پری پروجیکٹ سرگرمیاں انجام دی گئی تھیں۔ ڈیزائن اور تفصیلات مجوزہ 700 میگاواٹ کے آئی پی ایچ ڈبلیو آر-700 پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹر مقامی ہیں اور کاکڑپار ایٹمک پاور اسٹیشن (کے اے پی پی-3 اور 4) اور راجستھان ایٹمک پاور اسٹیشن (آر اے پی پی-7 اور 8) میں اس وقت زیر تعمیر ری ایکٹرز سے ملتے جلتے ہیں۔ نیز، ری ایکٹر کا سائز اور 700 میگاواٹ کے ڈیزائن کی خصوصیات تاراپور ایٹمک پاور اسٹیشن 3 اور 4 یونٹس کے 540 میگاواٹ سے ملتی جلتی ہیں، سوائے اس کے کہ کولینٹ کے جزوی ابلنے کی اجازت کولینٹ چینل کے باہر نکلنے پر تقریبا 3 فیصد (برائے نام) تک ہے۔ لاگت اور معاشیات نیوکلیئر پاور کارپوریشن آف انڈیا کے ذریعہ تعمیر کیے جانے کی وجہ سے، اس منصوبے کی لاگت کا تخمینہ جنوری 2014 تک لگایا گیا ہے۔ یونٹس اپ ڈیٹس (مارچ 2021) پریشرائزڈ ہیوی واٹر ری ایکٹر کے لیے پہلا اینڈ شیلڈ فراہم کیا گیا۔ (جولائی 2021) گودریج اینڈ بوائس کو پی ایچ ڈبلیو آر پروجیکٹ کے لیے جنریٹرز کی فراہمی کے لیے 468 کروڑ روپے کا آرڈر ملا (جولائی 2021) بی ایچ ای ایل کو گھریلو پی ایچ ڈبلیو آر کے لیے بھاپ جنریٹر کا معاہدہ دیا گیا (اگست 2021) ایل اینڈ ٹی دباؤ والے ہیوی واٹر ری ایکٹر کے لیے دوسرا اینڈ شیلڈ فراہم کرتا ہے (ستمبر 2021) بی ایچ ای ایل نے ٹربائن جزائر کے لیے آرڈر جیت لیا