Purvanchal Expressway
پوروانچل ایکسپریس وے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں ایک 340.8 کلومیٹر لمبا، 6 لین چوڑا (8 تک توسیع پذیر) رسائی پر قابو پانے والا ایکسپریس وے ہے۔ یہ ایکسپریس وے لکھنؤ ضلع میں گوسین گنج کے قریب چاند سرے گاؤں کو غازی پور ضلع میں این ایچ-31 پر حیدریا گاؤں سے جوڑتا ہے۔ اسے اتر پردیش ایکسپریس ویز انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی (یو پی ای آئی ڈی اے) نے تیار کیا ہے۔ پوروانچل ایکسپریس وے پر طیاروں کی ہنگامی لینڈنگ کے لیے سلطان پور ضلع کے کوریبھر کے قریب اخلکیری کاروت گاؤں میں 3.2 کلومیٹر لمبی ہوائی پٹی ہے۔ تعمیراتی کام یو پی ای آئی ڈی اے نے 10 اکتوبر 2018 کو شروع کیا تھا اور 16 نومبر 2021 کو اس کا افتتاح اور عوام کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ اس منصوبے کا اعلان اور تعین اتر پردیش کے اس وقت کے وزیر اعلی اکھلیش یادو نے مئی 2015 میں لکھنؤ-اعظم گڑھ-بلیا سماج وادی پوروانچل ایکسپریس وے کے طور پر کیا تھا۔ بعد میں، یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے راستے کو لکھنؤ-اعظم گڑھ-غازی پور میں تبدیل کر دیا، اور تقریبا 95 فیصد مطلوبہ زمین کے حصول پر، وزیر اعظم نریندر مودی نے 14 جولائی 2018 کو پوروانچل ایکسپریس وے کا سنگ بنیاد رکھا۔ زمین کے حصول کی لاگت سمیت 22,494 کروڑ روپے کی کل پروجیکٹ قیمت کے ساتھ، ایکسپریس وے تکمیل کے وقت ہندوستان کا سب سے طویل ایکسپریس وے تھا۔ ایکسپریس وے کو ایک علیحدہ لنک روڈ کے ذریعے وارانسی-اعظم گڑھ ہائی وے سے جوڑا جانا ہے۔ یو پی ای آئی ڈی اے گورکھپور لنک ایکسپریس وے بھی تعمیر کر رہا ہے، جو گورکھپور ضلع کے جیت پور گاؤں کو اعظم گڑھ ضلع کے سالار پور گاؤں میں پوروانچل ایکسپریس وے سے جوڑے گا۔ 17 کلومیٹر لمبی، 4 لین چوڑی بکسر-غازی پور ایلیویٹڈ روڈ (بکسر کے قریب بھارولی سے غازی پور میں حیدریا) کی تکمیل کے بعد اتر پردیش میں لکھنؤ پورونچل ایکسپریس وے اور این ایچ 922 کے ذریعے بہار کے بکسر، آرا اور پٹنہ سے براہ راست منسلک ہو جائے گا۔ پوروانچل ایکسپریس وے لکھنؤ ضلع میں گوسین گنج کے قریب چاند سرے گاؤں کو غازی پور ضلع میں محمد آباد-بکسر ہائی وے (این ایچ-31) پر حیدریا گاؤں سے جوڑتا ہے۔ یہ اتر پردیش کے 9 اضلاع سے گزرتا ہے۔ (مغرب سے مشرق تک) لکھنؤ، بارابنکی، امیٹھی، سلطان پور، ایودھیا، امبیڈکر نگر، اعظم گڑھ، ماو اور غازی پور۔ ایکسپریس وے میں درج ذیل داخلی/خارجی راستے موجود ہیں: تعمیر یو پی ای آئی ڈی اے نے 340.8 کلومیٹر طویل پوروانچل ایکسپریس وے کے تعمیراتی کام کو 8 پیکجوں میں تقسیم کیا، جو 5 مختلف ٹھیکیداروں کو دیے گئے تھے۔ ڈیزائن کا کام ایجس انڈیا کنسلٹنگ انجینئرز (پیکیج 1 سے 4) اور عائشہ انڈیا (پیکیج 5 سے 8) نے کیا تھا۔ 22 فلائی اوور، 7 ریلوے اوور برج (آر او بی)، 7 بڑے پل، 114 چھوٹے پل، 6 ٹول پلازہ، 45 گاڑیوں کے انڈر پاس (وی یو پی)، 139 لائٹ وی یو پی، 87 پیدل چلنے والے انڈر پاس اور 525 باکس کلورٹ تعمیر کیے گئے ہیں۔ کل تعمیراتی لاگت (زمین کی لاگت کو چھوڑ کر) تقریبا 11,216 کروڑ روپے ہے۔ ٹھیکیداروں کی فہرست درج ذیل ہے: افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی سی-130 ہرکیولس میں افتتاحی مقام پر پہنچے اور بعد میں ہندوستانی فضائیہ (آئی اے ایف) کے ذریعے ایکسپریس وے پر ٹچ اینڈ گو مشق بھی کی گئی۔ ہندوستانی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے 'ٹچ اینڈ گو' آپریشن انجام دیا، جس کے تحت 30 لڑاکا طیاروں نے پوروانچل ایکسپریس وے ہوائی پٹی کو چھو لیا اور پھر اڑان بھری۔ میراج 2000، اے این-32، جیگوار، اور سکھوئی سمیت لڑاکا طیاروں نے ٹچ اینڈ گو آپریشن انجام دیا اور ایکسپریس وے پر لینڈنگ کی نمائش کی۔ ہندوستانی طیاروں نے آسمان میں ترنگا دکھایا۔ دہلی-لکھنؤ-پٹنہ رابطہ پوروانچل ایکسپریس وے مشرقی یوپی اور بہار میں نقل و حمل کی سہولیات اور تجارتی و تجارتی سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے لکھنؤ کو غازی پور سے جوڑنے کی حکومت اتر پردیش کی پہل کا ایک حصہ ہے۔ 4 لین چوڑی بکسر-غازی پور ایلیویٹڈ روڈ (بکسر کے قریب بھارولی سے غازی پور میں حیدریا) کی تکمیل کے بعد، لوگ مندرجہ ذیل راستے کا استعمال کرتے ہوئے نئی دہلی سے اتر پردیش میں آگرہ اور لکھنؤ کے راستے بہار کے پٹنہ تک بھی سفر کر سکتے ہیں: نوٹ: مرکزی وزیر نتن گڈکری نے 28 اگست 2021 کو اعلان کیا کہ حکومت ہند بہار کے آرا میں ایک تقریب میں غازی پور-آرا-پٹنہ ایکسپریس وے کی تعمیر کرے گی۔ صورتحال کی تازہ ترین معلومات مئی 2015: اتر پردیش کے وزیر اعلی اکھلیش یادو نے جلد ہی لکھنؤ-بلیا ایکسپریس وے شروع کرنے کے ارادے کا اعلان کیا۔ اکتوبر 2015: یوپی کی حکومت نے ایکسپریس وے کے لیے تین مجوزہ صف بندی میں سے صف بندی کو حتمی شکل دی۔ تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ (ڈی پی آر) تین ماہ میں تیار کی جائے گی۔ نومبر 2015: لکھنؤ-اعظم گڑھ-بلیا ایکسپریس وے کا نام بدل کر پوروانچل ایکسپریس وے رکھا گیا۔ فروری 2016: ریاستی حکومت نے بجٹ میں ایکسپریس وے کے لیے 1500 کروڑ روپے مختص کیے۔ دسمبر 2016: اتر پردیش کے اس وقت کے وزیر اعلی اکھلیش یادو نے 22 دسمبر 2016 کو لکھنؤ-اعظم گڑھ-بلیا ایکسپریس وے کا سنگ بنیاد رکھا۔ مارچ 2017: بی جے پی کے یوگی آدتیہ ناتھ 19 مارچ 2017 کو اتر پردیش کے نئے وزیر اعلی بنے۔ مئی 2017: یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے پچھلی اکھلیش یادو حکومت کی طرف سے جاری کردہ ٹینڈرز کو یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا کہ فی الحال صرف 40.17% مطلوبہ زمین حاصل کی گئی ہے۔ نئے ٹینڈر جاری کیے جائیں گے، جب کم از کم 80 فیصد مطلوبہ زمین حاصل کی جائے گی۔ یوپی حکومت نے تیزی سے اراضی کے حصول کا حکم دیا ہے۔ ستمبر 2017:60 فیصد زمین 4,500 کروڑ روپے کی لاگت سے حاصل کی گئی۔ زمین کے حصول پر کل 6,500 کروڑ روپے تک لاگت آسکتی ہے۔ نیتی آیوگ کا کہنا ہے کہ اگر یوپی حکومت اراضی کے حصول کی لاگت برداشت کرتی ہے تو مرکزی حکومت تعمیراتی لاگت برداشت کر سکتی ہے۔ جنوری 2018:85 فیصد اراضی کا حصول کیا گیا، مارچ 2018 میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اپریل 2018:91 فیصد زمین حاصل کی گئی۔ تجویز کی درخواست (آر ایف پی) دستاویز جاری کی گئی۔ جولائی 2018:14 جولائی 2018 کو وزیر اعظم نریندر مودی نے اعظم گڑھ میں پوروانچل ایکسپریس وے (لکھنؤ-اعظم گڑھ-غازی پور ایکسپریس وے) کا سنگ بنیاد رکھا۔ سڑک کی تعمیر کے لیے 8 پیکجوں کے لیے 5 فرموں کو ٹینڈر دیا گیا۔ اکتوبر 2018: پیکیج 2 سے 8 کے لیے تعمیراتی کام 10 اکتوبر کو شروع ہوا۔ نومبر 2018: پیکیج-1 کے لیے 24 نومبر کو گایتری پروجیکٹس کے ذریعے تعمیراتی کام شروع ہوا۔ فروری 2019: اتر پردیش کی حکومت نے یوپی بجٹ 2019 میں 1,194 کروڑ روپے مختص کیے۔ جون 2019: اتر پردیش کی حکومت نے پوروانچل ایکسپریس وے کے لیے بولی کے عمل میں 620 کروڑ روپے کی بچت کی۔ 10 فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ جولائی 2019: پوروانچل ایکسپریس وے کو بلیا تک بڑھانے کی تجویز۔ ستمبر 2019: زمین کا 97 فیصد کام مکمل ہوا۔ جسمانی معائنہ کے بغیر تعمیراتی کام کی پیش رفت کی جانچ پڑتال کے لیے یو پی ای آئی ڈی اے جلد ہی موبائل ایپ لانچ کرے گا۔ اکتوبر 2019: تعمیراتی کام کا 20 فیصد مکمل ہو چکا ہے۔ اپریل 2020: کووڈ-19 کی وجہ سے تقریبا ایک ماہ تک رکنے کے بعد کام دوبارہ شروع ہوا۔ اگست 2020:10 اگست تک 52 فیصد تعمیراتی کام مکمل ہوا۔ جون 2021:28 جون تک 90 فیصد تعمیراتی کام اور کل 934 ڈھانچوں میں سے 928 مکمل ہوئے۔ جولائی 2021:26 جولائی تک تعمیراتی کام کا 95 فیصد اور کل 934 ڈھانچوں میں سے 930 مکمل ہوئے۔ تعمیراتی کام کی آخری تاریخ اکتوبر 2021 ہے۔ اگست 2021: مرکزی وزیر نتن گڈکری نے 28 اگست 2021 کو اعلان کیا کہ حکومت ہند بہار کے آرا میں ایک تقریب میں غازی پور-آرا-پٹنہ ایکسپریس وے کی تعمیر کرے گی۔ ستمبر 2021:10 ستمبر کو، سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے اکتوبر 2021 میں ایکسپریس وے کا افتتاح کرنے کی تصدیق کی۔ 20 ستمبر تک 97 فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ نومبر 2021: وزیر اعظم نریندر مودی نے 16 نومبر کو سلطان پور ضلع میں ایک تقریب میں ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ مئی 2022: یکم مئی 2022 سے تمام ٹول پلازوں پر ٹول کی وصولی شروع ہو گئی۔ تنازعات اور تنقید اکتوبر 2022 میں ہونے والی پہلی موسمی بارشوں کی وجہ سے سڑکوں کے وسیع حصے گہرے ہو گئے، جن میں سے کچھ 15 فٹ تک گہرے ہو گئے۔ متعدد جگہوں پر حادثات کی اطلاع ملی، متعدد زخمی اور متعدد کاروں کو نقصان پہنچا جس نے میڈیا میں نمایاں کوریج حاصل کی۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے بہت زیادہ اعلان کردہ خوابوں کے منصوبے، جسے یوگی حکومت نے 22000 کروڑ روپے کے خرچ سے تعمیر کیا اور نومبر 2021 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کا افتتاح کیا، کو ایکسپریس وے کی تعمیر میں مبینہ بے ضابطگیوں اور بدعنوانی کے لیے بعد میں ردعمل اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا جو اس کے افتتاح کے بعد ایک سال کے اندر بارش کے پہلے چند گھنٹوں کو برداشت نہیں کر سکی۔ ۔