Lucknow–Kanpur Expressway
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे या राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 6 (एन. ई.-6), भारत के उत्तर प्रदेश में 62 कि. मी. लंबा, 6 लेन चौड़ा (8 तक विस्तार योग्य) एक निर्माणाधीन नियंत्रित एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेस-वे लखनऊ और कानपुर को जोड़ेगा और एनएच-27 के समानांतर चलेगा जो कानपुर और लखनऊ को मौजूदा और प्रस्तावित समानांतर सड़कों के बीच लगभग दूरी के साथ जोड़ता है। एक्सप्रेस-वे दक्षिण लखनऊ में शहीद पथ के पास एनएच-27 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होगा (मौजूदा एनएच-27 का किमी 11.000) जो बानी, कांठा, अमरस को जोड़ता है और एनएच नं. कानपुर के पास 27 (मौजूदा एनएच-27 का किमी 71.300)। एक्सप्रेसवे की आधारशिला मार्च 2019 में (फिर से 5 जनवरी, 2022 को) रखी गई थी, और दिसंबर 2020 में भारत के राजपत्र में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 6 के रूप में अधिसूचित किया गया था। ब्राउनफील्ड-अपग्रेड और ग्रीनफील्ड परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी. पी. आर.) का यह मिश्रण एगिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था। लिमिटेड लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में अमौसी और बानी के बीच दो ऊंचे हिस्से होंगे-चेनज 13.025 से 16.400 (3.375 किमी) और 18.480 से 27.620 (9.14 किमी)। इसमें 3 बड़े पुल, 28 छोटे पुल, 38 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर होंगे। आपस में जुड़ाव वाले इस एक्सप्रेस-वे में कानपुर और उन्नाओ के बीच 3 एक्सप्रेस-वे, गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेस-वे, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे होंगे। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ तक गंगा नदी के उत्तरी तट पर चलता है। 380 किलोमीटर लंबा गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेसवे गाजियाबाद, हापुड़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाओ से गंगा नदी के दक्षिणी तट पर चलता है। स्थिति अद्यतन नवंबर 2018:4,500 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया गया। मार्च 2019: इस परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्रियों---------------------------------------द्वारा 7 मार्च को आधारशिला रखी गई। मई 2019: जून 2019 तक 90 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और उसके बाद निविदा दी जाएगी। अगस्त 2019 तक सिविल कार्य शुरू होने की उम्मीद है। फरवरी 2020: भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। अगस्त 2020: निर्माण मार्च 2021 तक शुरू होगा, और एक्सप्रेसवे मार्च 2023 तक तैयार हो जाएगा। सितंबर 2020: भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। सिविल निर्माण कार्य अप्रैल 2021 में शुरू होगा और एक्सप्रेसवे अक्टूबर 2023 तक तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2020: लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को 15 दिसंबर, 2020 को एन. ई. 6 घोषित किया गया। फरवरी 2021: भूमि अधिग्रहण किया गया। सिविल इंजीनियरिंग का काम जुलाई 2021 में शुरू होने की उम्मीद है, और उसके बाद, परियोजना को पूरा करने में 30 और महीने लगने की उम्मीद है। जून 2021: कुल 465 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता में से 400 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। 86 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया। एनएचएआई जुलाई में एक्सप्रेसवे के लिए बोली लगाएगा और वर्ष के अंत तक सिविल कार्य शुरू होने की उम्मीद है। जनवरी 2022: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गड़करी, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री रक्षा सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने 5 जनवरी 2022 तक लखनऊ में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। फरवरी 2022: पी. एन. सी. इन्फ्राटेक सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरा और एनएचएआई द्वारा हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के तहत 6-लेन (8 तक विस्तार योग्य) एक्सप्रेसवे के दोनों पैकेजों के निर्माण और संचालन के लिए चुना गया, जो ए. पी. सी. ओ. इन्फ्राटेक, एम. ई. आई. एल., गावर कंस्ट्रक्शन और जी. आर. इन्फ्राप्रोजेक्ट्स को पीछे छोड़ता है। ।