Nashipur Rail Bridge
नसीपुर रेल पुल या नसीपुर-अजीमगंज रेल पुल पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के भागीरथी नदी पर मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशन और अजीमगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन को जोड़ेगा। यह पुल ब्रिटिश शासन के दौरान मौजूद था और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे भंग कर दिया गया था। अजीमगंज-नलहाटी रेलवे लाइन वर्ष 1872 में शुरू हुई थी। यह पुल अजीमगंज से बेहरामपुर तक एन. जी. शाखा लाइन के रूप में कार्य करता था जो लालगोला कृष्णनगर एन. जी. लाइन को अजीमगंज नलहाटी बी. जी. लाइन से जोड़ता था। भागीरथी नदी पर बने इस रेल पुल से दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस पुल से सियालदह और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच की दूरी लगभग 21 किलोमीटर कम हो जाएगी। नया पुल लंबा है। भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयों के कारण, यह परियोजना 2010 से 13 वर्षों तक रुकी हुई थी। 13 साल बाद 476 मीटर जमीन का विवाद बढ़ गया है। निर्माण 30 नवंबर, 2022 को फिर से शुरू हुआ। रेलवे बोर्ड ने अगस्त, 2023 तक बचे हुए काम को पूरा करने का वादा किया। 29 जुलाई को, पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक ने पुष्टि की कि यह लाइन 2023 के अंत तक चालू हो जाएगी। भूमि अधिग्रहण की समस्या 90 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो चुका है लेकिन भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण काम रुक गया है। इस ट्रैक के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण समस्या के कारण रु। भारतीय रेलवे की इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जिन भूखंडों का अधिग्रहण करने की आवश्यकता है, वे मुर्शिदाबाद-जियागंज ब्लॉक के माहिनगर क्षेत्र में अजीमगंज रेलवे जंक्शन और भागीरथी के दाहिने किनारे के बीच स्थित हैं। इस लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर मुर्शिदाबाद जिला रेलवे यात्री संघ द्वारा 1994 से रेल रोको आंदोलन आयोजित किए जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2015 के "आनंदबाजार पत्रिका" के अनुसार, भूमि अधिग्रहण की समस्या का समाधान कर दिया गया है और संपर्क लाइन के लिए काम शुरू करने के लिए रेलवे डिवीजन को भूमि सौंप दी गई है। 16 मार्च 2017 की 24 घंटा समाचार के अनुसार काम निर्धारित गति से चल रहा है और पटरी का निर्माण और विद्युतीकरण वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। पूर्वी रेलवे इस मार्ग पर कुछ ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है और इस मार्ग से मार्ग बदलने के लिए "दार्जिलिंग मेल" के लिए भी रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। रेलवे बोर्ड के अनुसार वे प्रस्ताव का विश्लेषण कर रहे हैं लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। "ऐ समय" और "आनंदबाजार पत्रिका" के अनुसार, 30 नवंबर 2022 को पुल के पश्चिम की ओर जाने का काम शुरू हो गया है। ।