Thuravoor Pamba Road
थुरावूर पम्बा सड़क केरल, भारत में एक प्रस्तावित सड़क है जो एनएच 47 को सबरीमाला से जोड़ती है। इस सड़क से सबरीमाला तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा का समय कम होने की उम्मीद है। यह सड़क जो अलप्पुड़ा और कोट्टायम जिलों के उत्तरी भाग को जोड़ रही है, इन क्षेत्रों के बीच व्यापार प्रवाह को बढ़ाएगी। सड़क की चौड़ाई 12 मीटर करने की योजना है। सड़क निर्माण फरवरी 2013 में शुरू हुआ। सरकार 3 साल में निर्माण पूरा करने की योजना बना रही है। सड़क एनएच 47 (चेरथला और एर्नाकुलम के बीच) में थुरावूर से शुरू होती है और पंबा पहुंचने से पहले थायकटसेरी, उदयनपुरम, वाइकोम, कडुथुरुथी, कप्पुमथला, कुराविलांगड, पाला, पोंकुन्नम, एरुमेली से होकर गुजरेगी। इस परियोजना के तहत दो पुलों का निर्माण किया जाएगा, एक थुरावूर और थायकट्टूसरी को जोड़ने वाला और दूसरा मक्केकादवु और नेरेकादवु को जोड़ने वाला। थुरावूर थाइकट्टूशेरी पुल की लंबाई 330.50 मीटर होगी और इसकी चौड़ाई 7.5 मीटर होगी। दोनों तरफ डेढ़ मीटर चौड़े पैदल मार्ग होंगे। पुल का निर्माण 750 मीटर की लंबाई के साथ दोनों तरफ संपर्क सड़कों के साथ किया जाएगा। केरल के बजट 2011 में इस परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे। थुरावूर थाइकट्टूसरी पुल के लिए 49.8 करोड़ रुपये, संपर्क सड़क के लिए 2.70 करोड़ रुपये, नेरेकादवु-मक्कादवु पुल के लिए 86 करोड़ रुपये, संपर्क सड़क के लिए 4.30 लाख रुपये और उदयनपुरम रोड के लिए 6.89 लाख रुपये। थुरावूर थाइकट्टूसरी पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 31 जनवरी 2014 को जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है। नेरेकादवु मक्केकादवु पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके बहुत जल्द पूरा होने की उम्मीद है। इस सड़क को तीर्थयात्रा मार्ग घोषित करने की मांग बढ़ गई है। के. सी. वेणुगोपाल सांसद और जोस के. मणि सांसद ने संसद में भी यह अनुरोध किया है। चरण 2: थुरावूर-थाइक्काट्टुशेरी पुल के लिए अप्रोच रोड थुरावूर थाइक्काट्टुसेरी पुल के लिए अप्रोच रोड वर्तमान में निर्माणाधीन है। 450 मीटर की लंबाई वाली एप्रोच रोड की चौड़ाई 45 मीटर होगी और बीच में एक मीडियन होगा। सड़क के दोनों ओर जल निकासी भी होगी। चरण 2: थुरावूर थैकट्टूसरी पुल केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमन चांडी ने 3 फरवरी 2013 को थुरावूर-थैकट्टूसरी पुल के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। प्रस्तावित पुल के 31 जनवरी 2014 को जनता के लिए खोले जाने की उम्मीद है। अक्टूबर 2013 में पुल का निर्माण एक सड़क अवरोध से टकरा गया जब निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला लोहे का स्तंभ मुड़ा हुआ पाया गया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने दावा किया कि वे एक सप्ताह की देरी के साथ निर्माण शुरू कर देंगे। 22 दिसंबर 2013: इस पुल को पूरा करने की समय सीमा मई तक बढ़ा दी गई। निर्माण कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए जिले के नेतृत्व में एक मासिक बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है। पुल का निर्माण मई 2015 में पूरा किया गया था और 27 मई 2015 को केरल के मुख्यमंत्री श्री ओमन चांडी द्वारा जनता के लिए खोला गया था। परियोजना का तेजी से पूरा होना केरल राज्य के सार्वजनिक कार्यों के इतिहास में अभूतपूर्व था। चरण 4 मक्केकादवु-नेरेकादवु पुल का निर्माण 1 नवंबर 2014 को शुरू होना था. 27 जनवरी 2017 को शुरू हुआ। काम प्रगति पर है और परियोजना का ठेकेदार चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ।