The duration of the critical path determines the duration of the entire project. Any delay of a terminal element on the critical path directly impacts the planned project completion date (i. e. there is no float on the critical path). For example, if a task on the critical path is delayed by one day, then the entire project will be delayed by one day (unless another task on the critical path can be accelerated by one day).
A duración do camiño crítico estabelece a duración do proxecto enteiro. Calquer atraso nun elementos terminal do camiño crítico terá efeitos directos na data prevista de remate do proxecto (isto é, non hai flutuación no camiño crítico). Por exemplo, se unha tarefa no camiño crítico é demorada un día, entón todo o proxecto será demorado un día (a non ser que outra tarefa do camiño crítico poda ser acelerada un día).