공정표 작성시 공정계산에 관한 설명으로 옳은것은?
복수의 작업에 선행되는 작업의 LFT는 후속작업의 LST 중 최대값으로 한다.
복수의 작업에 후속되는 작업의 EST는 선행작업의 EFT 중 최소값으로 한다.
전체여유(TF)는 작업을 EST로 시작하고 LFT로 완료할 때 생기는 여유시간이다.
종속여유(DF)는 후속작업의 EST에 영향을주지 않는 범위 내에서 한 작업이 가질 수 있는 여유시간이다.
공정표 작성시 공정계산에 관한 설명으로 옳은것은?
A. 복수의 작업에 선행되는 작업의 LFT는 후속작업의 LST 중 최대값으로 한다.
B. 복수의 작업에 후속되는 작업의 EST는 선행작업의 EFT 중 최소값으로 한다.
C. 전체여유(TF)는 작업을 EST로 시작하고 LFT로 완료할 때 생기는 여유시간이다.
D. 종속여유(DF)는 후속작업의 EST에 영향을주지 않는 범위 내에서 한 작업이 가질 수 있는 여유시간이다.