네트워크(Net Work)공정표의 특징 설명 중 틀린 것은?
PERT 방식은 공사비 절감에 주목적이 있으며, CPM 방식은 공사기간 단축에 목적이 있다.
크리티컬 패스(Critical path) 또는 이에 따르는 길에 주의하면 다른 작업에 계획누락이 없는 한 공정이 원만하게 추진되어 공정관리가 편리하다.
공정표를 능숙하게 작성하기 위해 시간과 경험이 요구된다.
공사계약 관리면에서 신뢰도가 높다.
네트워크(Net Work)공정표의 특징 설명 중 틀린 것은?
A. PERT 방식은 공사비 절감에 주목적이 있으며, CPM 방식은 공사기간 단축에 목적이 있다.
B. 크리티컬 패스(Critical path) 또는 이에 따르는 길에 주의하면 다른 작업에 계획누락이 없는 한 공정이 원만하게 추진되어 공정관리가 편리하다.
C. 공정표를 능숙하게 작성하기 위해 시간과 경험이 요구된다.
D. 공사계약 관리면에서 신뢰도가 높다.