Lễ ký chính thức các tài liệu dự án BOT nhà máy nhiệt điện do ai tổ chức?
Cho tôi hỏi: Lễ ký chính thức các tài liệu dự án BOT nhà máy nhiệt điện do ai tổ chức? Nội dung kế hoạch chi tiết triển khai dự án BOT nhà máy nhiệt điện bao gồm những gì?
Câu hỏi từ anh Nghĩa - Bình Dương
<subquestion>Lễ ký chính thức các tài liệu dự án BOT nhà máy nhiệt điện do ai tổ chức?</subquestion>
Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 23/2015/TT-BCT quy định về ký chính thức hợp đồng BOT và các tài liệu dự án như sau:
<ref>Ký chính thức Hợp đồng BOT và các tài liệu dự án
1. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư BOT phải thành lập Doanh nghiệp BOT và có trách nhiệm hoàn chỉnh các nội dung cần bổ sung nêu trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để ký chính thức các tài liệu dự án.
2. Tổng cục Năng lượng tổ chức lễ ký chính thức các tài liệu dự án giữa Chủ đầu tư BOT và Doanh nghiệp BOT với các bên liên quan, bao gồm:
a) Ký Hợp đồng BOT và GGU với Bộ Công Thương;
b) Ký PPA với EVN;
c) Ký CSA với TKV (đối với dự án sử dụng than trong nước);
d) Ký GSA với PVN (đối với dự án sử dụng khí trong nước);
đ) Ký LLA với địa phương, nơi có dự án.
3. Doanh nghiệp BOT chịu trách nhiệm trình hồ sơ xin cấp Ý kiến pháp lý của Bộ Tư pháp theo quy định tại Nghị định số 51/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý.
</ref>
Như vậy, Tổng cục Năng lượng tổ chức lễ ký chính thức các tài liệu dự án BOT nhà máy nhiệt điện giữa Chủ đầu tư BOT và Doanh nghiệp BOT với các bên liên quan, gồm:
- Ký Hợp đồng BOT và GGU với Bộ Công Thương;
- Ký PPA với EVN;
- Ký CSA với TKV (đối với dự án sử dụng than trong nước);
- Ký GSA với PVN (đối với dự án sử dụng khí trong nước);
- Ký LLA với địa phương, nơi có dự án.

Lễ ký chính thức các tài liệu dự án BOT nhà máy nhiệt điện do ai tổ chức? (Hình từ Internet)
<subquestion>Dự án BOT nhà máy nhiệt điện phải báo cáo đột xuất cho Tổng cục Năng lượng khi nào?</subquestion>
Căn cứ tại khoản 3 Điều 18 Thông tư 23/2015/TT-BCT quy định về chế độ báo cáo như sau:
<ref>Chế độ báo cáo
...
2. Báo cáo quý, năm
Doanh nghiệp BOT hoàn thành báo cáo quý vào ngày 05 các tháng 4, tháng 7, tháng 9; hoàn thành báo cáo năm vào ngày 05 tháng 01 hàng năm gửi Tổng cục Năng lượng và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền liên quan.
3. Báo cáo đột xuất
Trong trường hợp xảy ra sự cố, thiên tai, hỏa hoạn hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Doanh nghiệp BOT có trách nhiệm gửi báo cáo kịp thời về Tổng cục Năng lượng và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.
</ref>
Như vậy, dự án BOT nhà máy nhiệt điện phải báo cáo đột xuất cho Tổng cục Năng lượng khi xảy ra sự cố, thiên tai, hỏa hoạn hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì Doanh nghiệp BOT có trách nhiệm gửi báo cáo kịp thời về Tổng cục Năng lượng và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan.
<subquestion>Nội dung kế hoạch chi tiết triển khai dự án BOT nhà máy nhiệt điện bao gồm những gì?</subquestion>
Căn cứ khoản 7 Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BCT quy định về biên bản ghi nhớ và kế hoạch triển khai dự án như sau:
<ref>Biên bản ghi nhớ và kế hoạch triển khai dự án
...
6. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kế hoạch chi tiết, Tổng cục Năng lượng có ý kiến trả lời bằng văn bản.
7. Nội dung kế hoạch chi tiết triển khai dự án bao gồm:
a) Lập và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực (nếu có): Ngày trình Quy hoạch; ngày phê duyệt Quy hoạch;
b) Lập và phê duyệt FS, bao gồm: Ngày trình FS; ngày phê duyệt FS;
c) Kế hoạch đàm phán Hợp đồng BOT và các tài liệu liên quan, bao gồm: ngày đàm phán PA; ngày ký PA; ngày dự kiến bắt đầu đàm phán vòng 1; ngày dự kiến kết thúc đàm phán vòng 1; ngày dự kiến bắt đầu đàm phán vòng 2; ngày dự kiến kết thúc đàm phán vòng 2; lịch trình đàm phán các tài liệu liên quan: PPA, LLA, Hợp đồng gói thầu thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp dự án và các hợp đồng cung cấp nhiên liệu; ngày ký kết thỏa thuận đầu tư; ngày nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; ngày ký chính thức các tài liệu Hợp đồng BOT;
d) Ngày đóng tài chính;
đ) Khởi công và xây dựng, bao gồm: Ngày khởi công chính thức dự án; ngày vận hành thương mại từng tổ máy; ngày vận hành thương mại toàn bộ nhà máy.
</ref>
Theo đó, nội dung kế hoạch chi tiết triển khai dự án nhà máy nhiệt điện bao gồm:
- Lập và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực (nếu có): Ngày trình Quy hoạch; ngày phê duyệt Quy hoạch;
- Lập và phê duyệt FS, bao gồm: Ngày trình FS; ngày phê duyệt FS;
- Kế hoạch đàm phán Hợp đồng BOT và các tài liệu liên quan, bao gồm:
+ Ngày đàm phán PA;
+ Ngày ký PA;
+ Ngày dự kiến bắt đầu đàm phán vòng 1;
+ Ngày dự kiến kết thúc đàm phán vòng 1;
+ Ngày dự kiến bắt đầu đàm phán vòng 2;
+ Ngày dự kiến kết thúc đàm phán vòng 2;
+ Lịch trình đàm phán các tài liệu liên quan: PPA, LLA, Hợp đồng gói thầu thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp dự án và các hợp đồng cung cấp nhiên liệu;
+ Ngày ký kết thỏa thuận đầu tư;
+ Ngày nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
+ Ngày ký chính thức các tài liệu Hợp đồng BOT;
- Ngày đóng tài chính;
- Khởi công và xây dựng, bao gồm: Ngày khởi công chính thức dự án; ngày vận hành thương mại từng tổ máy; ngày vận hành thương mại toàn bộ nhà máy.

Thông tư 23/2015/TT-BCT Thông tư 23/2015/TT-BCT Thông tư 23/2015/TT-BCT