Thực hiện giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình trong Công an nhân dân được quy định như thế nào?
Cho tôi hỏi, thực hiện giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình trong Công an nhân dân được quy định như thế nào? Nhờ anh chị giải đáp.
<subquestion>Thực hiện giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình trong Công an nhân dân được quy định như thế nào?</subquestion>
Căn cứ quy định Điều 7 Thông tư 59/2017/TT-BCA quy định về thực hiện giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình như sau:
<ref>Thực hiện giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình
1. Chủ chương trình chỉ định một đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư đối với các chương trình thuộc phạm vi quản lý.
2. Nội dung giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình gồm: theo dõi chương trình đầu tư, kiểm tra chương trình đầu tư và đánh giá chương trình đầu tư.
</ref>
Như vậy, thực hiện giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình trong Công an nhân dân được quy định như sau:
- Chủ chương trình chỉ định một đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư đối với các chương trình thuộc phạm vi quản lý.
- Nội dung giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình gồm: theo dõi chương trình đầu tư, kiểm tra chương trình đầu tư và đánh giá chương trình đầu tư.

Thực hiện giám sát, đánh giá chương trình đầu tư của chủ chương trình trong Công an nhân dân được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)
<subquestion>Thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình trong Công an nhân dân được quy định như thế nào?</subquestion>
Căn cứ quy định Điều 11 Thông tư 59/2017/TT-BCA quy định về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình như sau:
<ref>Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình
...
2. Thời hạn báo cáo:
a) Gửi báo cáo trước khi khởi công chương trình 15 ngày;
b) Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình;
c) Gửi báo cáo quý trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo;
d) Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;
đ) Gửi báo cáo năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau;
e) Gửi báo cáo kết thúc đầu tư trước khi bắt đầu khai thác vận hành chương trình 15 ngày;
g) Gửi báo cáo đột xuất về giám sát, đánh giá đầu tư khi cần thiết và khi có yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư và Cục Kế hoạch và đầu tư.
3. Chủ chương trình thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá theo các biểu mẫu được ban hành theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư và mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
</ref>
Như vậy, thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ chương trình trong Công an nhân dân được quy định như sau:
- Gửi báo cáo trước khi khởi công chương trình 15 ngày;
- Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình;
- Gửi báo cáo quý trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo;
- Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;
- Gửi báo cáo năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau;
- Gửi báo cáo kết thúc đầu tư trước khi bắt đầu khai thác vận hành chương trình 15 ngày;
- Gửi báo cáo đột xuất về giám sát, đánh giá đầu tư khi cần thiết và khi có yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư và Cục Kế hoạch và đầu tư.
<subquestion>Việc theo dõi chương trình đầu tư công của chủ chương trình trong Công an nhân dân được quy định như thế nào?</subquestion>
Căn cứ quy định Điều 8 Thông tư 59/2017/TT-BCA quy định về theo dõi chương trình đầu tư công của chủ chương trình như sau:
<ref>Theo dõi chương trình đầu tư công của chủ chương trình
1. Cập nhật văn bản liên quan đến việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình; tình hình thực hiện trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình của người có thẩm quyền quyết định đầu tư; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình; tình hình trình thẩm định và phê duyệt chương trình của người có thẩm quyền quyết định đầu tư; sự thay đổi của chính sách, pháp luật có liên quan.
2. Cập nhật những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình khi có phát sinh vượt thẩm quyền, thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc do nguyên nhân bất khả kháng.
3. Tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; thực hiện dự án đầu tư; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, giải ngân, thanh quyết toán; khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thành phần và kết quả xử lý theo thẩm quyền được giao.
4. Cập nhật, xử lý và phản hồi thông tin báo cáo định kỳ của các đơn vị trực thuộc có liên quan đến thực hiện chương trình đầu tư công; giải quyết các vướng mắc, khó khăn, phát sinh.
5. Kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc và những vấn đề vượt thẩm quyền của chủ chương trình.
</ref>
Như vậy, việc theo dõi chương trình đầu tư công của chủ chương trình trong Công an nhân dân được quy định như sau:
- Cập nhật văn bản liên quan đến việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình; tình hình thực hiện trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình của người có thẩm quyền quyết định đầu tư; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình; tình hình trình thẩm định và phê duyệt chương trình của người có thẩm quyền quyết định đầu tư; sự thay đổi của chính sách, pháp luật có liên quan.
- Cập nhật những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình khi có phát sinh vượt thẩm quyền, thay đổi về chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc do nguyên nhân bất khả kháng.
- Tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình, gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; thực hiện dự án đầu tư; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, giải ngân, thanh quyết toán; khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thành phần và kết quả xử lý theo thẩm quyền được giao.
- Cập nhật, xử lý và phản hồi thông tin báo cáo định kỳ của các đơn vị trực thuộc có liên quan đến thực hiện chương trình đầu tư công; giải quyết các vướng mắc, khó khăn, phát sinh.
- Kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc và những vấn đề vượt thẩm quyền của chủ chương trình.

Thông tư 59/2017/TT-BCA đầu tư Công an nhân dân Thông tư 59/2017/TT-BCA Thông tư 59/2017/TT-BCA quy