Việc kiểm tra giám sát dự án đầu tư công của cơ quan chủ quản được thực hiện như thế nào?
Xin cho tôi được biết: Việc kiểm tra giám sát dự án đầu tư công của cơ quan chủ quản được thực hiện như thế nào? Nhờ anh chị giải đáp.
<subquestion>Việc kiểm tra giám sát dự án đầu tư công của cơ quan chủ quản được thực hiện như thế nào?</subquestion>
Căn cứ quy định Điều 50 Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trách nhiệm giám sát dự án đầu tư công như sau:
<ref>Trách nhiệm giám sát dự án đầu tư công
1. Chủ đầu tư tự tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình đầu tư dự án theo nội dung và các chỉ tiêu được phê duyệt nhằm bảo đảm mục tiêu và hiệu quả đầu tư.
2. Cơ quan chủ quản, người có thẩm quyền quyết định đầu tư thực hiện theo dõi, kiểm tra dự án thuộc phạm vi quản lý. Việc kiểm tra được thực hiện như sau:
a) Kiểm tra ít nhất một lần đối với dự án có thời gian thực hiện trên 12 tháng;
b) Kiểm tra khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức đầu tư.
.....
</ref>
Như vậy, việc kiểm tra giám sát dự án đầu tư công của cơ quan chủ quản được thực hiện như sau:
- Kiểm tra ít nhất một lần đối với dự án có thời gian thực hiện trên 12 tháng;
- Kiểm tra khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, mục tiêu, quy mô, tăng tổng mức đầu tư.
<subquestion>Nội dung giám sát của cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công gồm những gì?</subquestion>
Căn cứ quy định Điều 53 Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định nội dung giám sát của cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công gồm có:
- Nội dung theo dõi:
+ Tình hình thực hiện chế độ báo cáo của chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và chủ sử dụng theo quy định;
+ Tổng hợp tình hình thực hiện dự án: tiến độ thực hiện, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, giải ngân; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án và kết quả xử lý;
+ Tổng hợp tình hình tổ chức khai thác, vận hành dự án; khó khăn, vướng mắc, phát sinh chính ảnh hưởng đến quá trình khai thác, vận hành dự án và kết quả xử lý;
+ Việc chấp hành biện pháp xử lý của chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư và chủ sử dụng;
+ Báo cáo và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt quá thẩm quyền.
- Nội dung kiểm tra:
+ Việc chấp hành quy định về đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư;
+ Việc quản lý thực hiện dự án của người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án;
+ Tiến độ thực hiện dự án;
+ Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng;
+ Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ sử dụng.

Việc kiểm tra giám sát dự án đầu tư công của cơ quan chủ quản được thực hiện như thế nào? (Hình từ Internet)
<subquestion>Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án đầu tư công gồm những gì?</subquestion>
Căn cứ quy định khoản 2 Điều 55 Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá dự án đầu tư công như sau:
<ref>Đánh giá dự án đầu tư công
.....
2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án:
a) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc;
b) Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá đột xuất, đánh giá tác động.
Người có thẩm quyền quyết định đầu tư có thể giao cho chủ sử dụng hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức thực hiện đánh giá tác động dự án do mình quyết định đầu tư;
c) Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công tổ chức thực hiện các loại đánh giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất dự án thuộc phạm vi quản lý.
....
</ref>
Như vậy, trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá dự án đầu tư công gồm có:
- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc;
- Người có thẩm quyền quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá đột xuất, đánh giá tác động.
Người có thẩm quyền quyết định đầu tư có thể giao cho chủ sử dụng hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc tổ chức thực hiện đánh giá tác động dự án do mình quyết định đầu tư;
- Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công tổ chức thực hiện các loại đánh giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất dự án thuộc phạm vi quản lý.

Nghị định 29/2021/NĐ-CP Nghị định 29/2021/NĐ-CP Nghị định 29/2021/NĐ-CP dự án đầu tư công dự án đầu tư công