Tiền Giang đã nhận hơn 1.856 tỉ đồng giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2
Ngày 11-12, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang xác nhận Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã cấp bổ sung 424 tỉ đồng để tỉnh Tiền Giang chi trả tiền giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2, nâng số tiền đã cấp lên 1.856 tỉ đồng.
Dự án cầu Rạch Miễu 2, phía bờ Tiền Giang nhìn từ trên cao - Ảnh: MẬU TRƯỜNG Ông Trần Thanh Bá - giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất - cho biết hiện nay các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang tích cực tháo gỡ khó khăn, khẩn trương làm thủ tục, chi trả đền bù, giải tỏa bàn giao mặt bằng một cách nhanh chóng, tạo thuận lợi cho các ngành hữu quan thực hiện dự án cầu Rạch Miễu 2 qua địa bàn. Theo ông Bá, hiện đơn vị đã giải ngân hơn 1.673 tỉ đồng (khoảng 90,1%) trong tổng số tiền nói trên cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư xây dựng hạ tầng nhằm phục vụ dự án cầu Rạch Miễu 2. Có 891/945 hộ dân đã nhận tiền đền bù giải tỏa, đạt 94,3% tổng số hộ bị ảnh hưởng dự án cầu . Dự án cầu Rạch Miễu 2 có chiều dài 17,6km, điểm đầu tại nút giao ngã tư Đồng Tâm và tỉnh lộ 870 (Tiền Giang), điểm cuối tại km16+660 quốc lộ 60, cách cầu Hàm Luông (Bến Tre) hiện hữu 0,71km. Cầu chính dài 1,97km, rộng 17,5m, 4 làn xe. Phần đường có chiều dài 15,15km, ngang rộng 20,5m với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư 6.810 tỉ đồng từ vốn ngân sách nhà nước. Dự án được khởi công tháng 3-2022, dự kiến đến hết năm 2023 đạt khoảng 40% khối lượng công việc. Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết hiện các địa phương đã bàn giao mặt bằng được hơn 13km, đạt 75,5%. Trong đó tỉnh Bến Tre bàn giao mặt bằng được 96%; phía Tiền Giang bàn giao được hơn 49%. Tổng mức đầu tư của dự án cầu Rạch Miễu 2 tăng hơn 1.600 tỉ đồng và thời gian hoàn thành sẽ là năm 2026 thay vì 2025.