Chiều 28.6, liên quan đến phía đông giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua ), đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay tỉnh này đã để bàn giao cho đơn vị thi công được hơn 86%. Mặt bằng một dự án tái định cư ở xã Phổ Ninh, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) P.A Phần còn lại chưa bàn giao được là do nhà cửa, vật kiến trúc của người dân ở diện di dời vào các . Hiện các huyện có dân di dời thuộc đang trong giai đoạn bàn giao và nhận đất ở khu tái định cư để xây dựng nhà cửa, nhường lại đất để xây dựng dự án. Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Ngãi có tổng chiều dài 60,3 km, đi qua các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ. Theo đó, có hơn 5.500 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 1.700 hộ dân phải tái định cư. Xe cơ giới thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi P.A Để di dời dân thực hiện dự án, tỉnh Quảng Ngãi phải xây dựng 23 khu tái định, bố trí 122 ha đất với 2.370 lô để bố trí tái định cư cho dân. Ông Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ cho biết dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua thị xã có chiều dài 30 km, dài hơn các huyện khác. Vì vậy, TX.Đức Phổ đã bố trí 11 khu tái định cư với 727 lô đất cho dân. Theo ông Hiển, do khối lượng lớn nên tiến độ ở Đức Phổ có phần chậm hơn các địa phương khác trong tỉnh. Đến nay, đã có khoảng 600 lô đất tái định cư đã được TX.Đức Phổ bàn giao cho dân. Còn lại địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư và đảm bảo di dân ở 7 khu tái định cư vào những ngày cuối tháng 6 này. Công nhân thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam P.A Còn tại H.Tư Nghĩa có 2 khu tái định cư với 590 lô đất. Hiện huyện này đã cắm cọc phân lô, tổ chức bàn giao đất thực địa và bắt đầu di dời dân vào khu tái định cư. Ở H.Nghĩa Hành, có 6 khu tái định cư đã hoàn thành mặt bằng để bàn giao cho dân 782 lô đất. Ở H.Mộ Đức có 4 khu tái định cư với 268 lô đất, đã và đang tổ chức di dân để bàn giao mặt bằng thi công dự án cao tốc Bắc - Nam. Xe cơ giới gấp rút thi công các khu tái định cư trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua TX.Đức Phổ P.A Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc bàn giao thực địa mặt bằng phân lô cho 23/23 khu tái định cư đã xong, các địa phương đã bốc thăm phân lô cho dân. Hiện nay, các địa phương đang hoàn thiện một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật và thảm bê tông nhựa mặt đường ở các khu dân cư, hoàn thành sớm nhất để dân vào xây dựng nhà ở.
Mặt bằng của dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi hiện đã giải phóng được hơn 86%. Phần còn lại là nhà cửa, vật kiến trúc của người dân đang dần di dời vào khu tái định cư.