Vành đai 3 TP.HCM sẽ kết nối với cảng Long Bình, TP Thủ Đức góp phần giảm thời gian vận chuyển hàng, phát triển kinh tế - Ảnh: QUANG ĐỊNH Đối với dự án đường vành đai 4 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thống nhất ký kết ban hành kế hoạch triển khai dự án; các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu quyết tâm, phấn đấu trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư năm 2023. UBND TP sẽ làm việc với Bộ Giao thông vận tải để thống nhất về đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện, hình thức trình, thời gian trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Đồng thời, xin ý kiến về quy mô đầu tư giai đoạn 1 về hướng tuyến, quy mô mặt cắt ngang, vị trí tim tuyến... Đối với dự án đường vành đai 3 TP.HCM, ông Mãi đề nghị các địa phương tập trung hoàn thiện các thủ tục, phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán theo kế hoạch đề ra, phấn đấu khởi công trước ngày 30-6. Đối với kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thành phần trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, UBND TP đề nghị UBND các tỉnh khẩn trương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của hội đồng thẩm định. UBND TP sẽ hỗ trợ, báo cáo với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thành phần xây dựng liên quan, làm cơ sở để địa phương phê duyệt dự án thành phần xây dựng theo đúng quy định, thực hiện trong thời gian sớm nhất. Về nguồn vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường TP khẩn trương phối hợp với sở tài nguyên và môi trường các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An rà soát các khó khăn, vướng mắc. Qua đó, tham mưu, báo cáo UBND TP kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan có giải pháp tháo gỡ kịp thời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Sở Tài nguyên và Môi trường TP phối hợp với các địa phương rà soát kỹ khối lượng, trữ lượng mỏ vật liệu xây dựng trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng dự án; xác định trữ lượng quy hoạch, khối lượng khai thác và khối lượng có thể cung cấp cho dự án đường vành đai 3 TP.HCM. Trong đó, tập trung rà soát các mỏ vật liệu trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, tham mưu, đề xuất UBND TP chủ trì, phối hợp các địa phương điều phối nguồn vật liệu cho các dự án thành phần. Các địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An phấn đấu khởi công dự án vào tháng 6-2023. Còn vành đai 4 TP.HCM dài gần 200km đi qua năm địa phương gồm TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Các địa phương đang khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đối với từng đoạn tuyến được Thủ tướng giao làm cơ quan có thẩm quyền. Đường vành đai 3 TP.HCM (dài 76km, đi qua TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An) mở ra không gian phát triển mới cho các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo ra cơ hội để các tỉnh thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tốt đẹp hơn.
Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi trong buổi làm việc của tổ công tác, tại hội nghị dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM và kế hoạch triển khai dự án đường vành đai 4 TP.HCM.