Năm 2016, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Ba Chẽ là 183,835 tỷ đồng. Trong đó có 2 công trình chuyển tiếp, 37 công trình đã phê duyệt quyết toán, 2 công trình quyết toán, 4 công trình hoàn thành và 53 công trình khởi công mới. Tính đến hết 20/11, đã thực hiện giải ngân được 129,030 tỷ đồng, đạt 70,2% kế hoạch, dự kiến hết niên độ ngân sách, giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân vốn XDCB năm 2016 của huyện hoàn thành kế hoạch đề ra. Tính đến 15/11, tổng số nợ XDCB trên toàn huyện là 63,946 tỷ đồng. Trong đó nợ thuộc nhóm các dự án, công trình hưởng ngân sách tỉnh đầu tư 11,459 tỷ đồng; nợ thuộc nhóm các dự án, công trình hưởng ngân sách huyện quyết định đầu tư là 52,487 tỷ đồng. Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án Trường PTDT Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Sơn, xã Nam Sơn Tình hình triển khai thực hiện các công trình XDCB thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Chương trình 755 cũng đã được huyện Ba Chẽ tập trung triển khai, song công tác giải ngân còn chậm. Đối với nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, huyện Ba Chẽ đã hoàn thành việc xây dựng đề án, với tổng kinh phí dự kiến trên 244 tỷ đồng. Qua kiểm tra tình hình triển khai các dự án đầu tư XDCB và sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của huyện Ba Chẽ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện yêu cầu huyện Ba Chẽ cần tích cực huy động các nguồn lực xã hội trong đầu tư XDCB và giải phóng mặt bằng. Đối với những dự án đã phê duyệt hồ sơ thì khởi công, hoàn thành, quyết toán trong một năm kế hoạch. Đặc biệt không để phát sinh nợ đọng XDCB, nếu có nợ thì quý I năm sau phải trả nợ. Những dự án nào do huyện làm chủ đầu tư thì Ban Quản lý dự án của huyện và Phòng Kinh tế - Hạ tầng thực hiện giám sát không thu phí. Với những công trình đã và đang triển khai phải đẩy nhanh tiến độ, những công trình đã hoàn thành, và hoàn thành trước Tết Nguyên đán phải lập phê duyệt, tất toán tài khoản, thanh lý hợp đồng và thanh toán dứt điểm công nợ trong quý I-2017; công trình chuyển tiếp giao Chủ tịch UBND huyện họp xác định chi tiết. Liên quan đến các dự án, công trình đưa vào sử dụng, nếu phát sinh bộ máy quản lý đồng chí yêu cầu huyện cần phải tính toán thật kỹ. Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc xây nhà cho hộ nghèo (Chương trình 167, giai đoạn II), thôn Cái Gián, xã Nam Sơn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện khảo sát các quỹ đất xen cư, vùng trũng nghiên cứu quy hoạch để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Bên cạnh đó, huyện quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Chương trình 755, đảm bảo đúng quy trình, huy động sự vào cuộc của người dân. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, công tác xây dựng nhà ở thuộc Chương trình 167 (giai đoạn 2) và Đề án hỗ trợ các xã, thôn nằm trong chương trình 135. Đối với công trình do Sở - Vận tải làm chủ đầu tư là dự án cầu Nam Sơn phải đảm bảo tiến độ đã phê duyệt, hoàn thành phần hạ bộ trên quan điểm không gia hạn tiến độ; với dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 330 từ cầu Ba Chẽ 2 đến cầu Nam Sơn, đồng chí yêu cầu phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng tháng 5/2017 đảm bảo không bị ngập lụt khi có mưa bão. Đồng chí giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quan tâm hỗ trợ địa phương mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý đầu tư nhằm nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý và hiệu quả đầu tư. Theo
Ngày 24/12, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) và sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của huyện Ba Chẽ năm 2016.