Tổ hợp nghỉ dưỡng casino Hồ Tràm (thuộc hai xã Phước Thuận, Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được cấp phép đầu tư cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Dự án Hồ Tràm từ 2008. Tổng vốn đầu tư 4,23 tỷ USD. Dự án nhằm xây dựng, kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí phức hợp và trung tâm hội nghị quốc tế. Dự án có nhiều hạng mục như các khách sạn 5 sao (quy mô 9.000 phòng); khu thương mại dịch vụ; khu biệt thự cao cấp cho thuê, sân golf 18 lỗ. Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, dự án đã được điều chỉnh thời gian thực hiện 10 lần (gần nhất là tháng 10/2020), đến nay chủ đầu tư tiếp tục xin kéo dài thêm thời gian. Theo báo cáo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hồi tháng 6, chủ dự án giải ngân hơn 1,3 tỷ USD, tương đương 30,9% tổng vốn đầu tư, trong đó, vốn góp chủ sở hữu khoảng 660 triệu USD. Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, dự án casino Hồ Tràm đã chậm tiến độ so với cam kết của công ty Hồ Tràm. Theo giải trình, nguyên nhân là ảnh hưởng của Covid-19; giao thông kết nối giữa TP HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa thực sự thuận lợi; thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý về xây dựng, thiết kế bị kéo dài. Phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có nhận xét tương tự với những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải. Do đó, doanh nghiệp xin được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết 2027. Chủ đầu tư cũng cam kết, nếu đến quý IV/2027, nếu số phòng khách sạn đưa vào kinh doanh ít hơn 9.000 phòng, sẽ rút số bàn chia bài xuống tương ứng với tỷ lệ không quá 2 bàn chia bài trên 100 phòng khách sạn. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm (2020-2022), Công ty trách nhiệm hữu hạn Dự án Hồ Tràm phát sinh lỗ liên tiếp. Tính đến cuối tháng 3 năm nay, doanh nghiệp lỗ lũy kế bằng 68% vốn chủ sở hữu (tương đương hơn 449 triệu USD). Dù vậy, những năm qua doanh nghiệp vẫn thực hiện các khoản nộp thuế, phí, tiền sử dụng đất với hơn 152,87 triệu USD. Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng nêu rõ, trong trường hợp dự án được Thủ tướng chấp thuận kéo dài thời gian thực hiện, phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải chịu trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện. Nhà đầu tư cũng phải lên phương án giải ngân, vốn vay, đảm bảo triển khai đúng tiến độ. Đức Minh
Bộ Kế hoạch & Đầu tư trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh lần thứ 11 thời gian thực hiện dự án casino Hồ Tràm, tức đến 2027.