Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ - Ảnh: VGP Sáng 25-1 (mùng 4 Tết Quý Mão), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án, cảm ơn bà con bàn giao mặt bằng. Sau khi kiểm tra dự án, chúc Tết cán bộ, công nhân viên dự án và khu tái định cư, chúc Tết bà con nhân dân tại Phú Thọ; Thủ tướng đi dọc theo quốc lộ 2 lên Tuyên Quang, kiểm tra tình hình triển khai thi công và chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án trên công trường thuộc địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài hơn 40km. Dự kiến, dự án được triển khai 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 2 làn xe với tốc độ thiết kế 80km/h, hoàn thành vào quý 3-2023. Giai đoạn 2 triển khai sau năm 2025, nâng lên 4 làn xe. Báo cáo của địa phương cho hay đến nay, Tuyên Quang đã bàn giao mặt bằng đạt 100%; xây dựng 3/3 khu tái định cư; di dời hạ tầng kỹ thuật đạt 100% khối lượng. Tỉnh Phú Thọ đã bàn giao mặt bằng đạt 99%; xây dựng khu tái định cư; di dời hạ tầng kỹ thuật đạt 90%, giải phóng mặt bằng trong tháng 2-2023. Các gói thầu xây lắp đã triển khai thi công từ đầu tháng 8-2021 theo hướng vừa thi công vừa giải phóng mặt bằng. Khối lượng xây lắp hoàn thành đến nay đạt 58,48% giá trị hợp đồng. Khảo sát dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu việc thi công phải bảo đảm chất lượng, tiến độ; không để dự án đội vốn phi lý, bảo đảm an toàn lao động cho công nhân và người dân, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nhà thầu tư vấn phải luôn bám sát công trường, các bên cùng giải quyết vấn đề phát sinh. Thủ tướng lưu ý nghiên cứu đầu tư, mở rộng các tuyến đường kết nối giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang, các nút giao một cách đồng bộ, tránh hình thành các nút thắt cổ chai. Các dự án cao tốc nói chung cần tránh tình trạng "chia nhỏ" các gói thầu. Bởi có quá nhiều đơn vị thi công sẽ mất nhiều thời gian làm thủ tục, khó kiểm soát tiến độ và chất lượng, dễ nảy sinh tiêu cực. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết bà con nơi vùng dự án - Ảnh: VGP Về vấn đề các mỏ đất, đá, nguyên vật liệu cho dự án, cần cắt giảm tối đa khâu trung gian, tránh đội giá, giảm thời gian, thủ tục; không để tình trạng tài nguyên là của đất nước như nhiều mỏ đất, đá… lại giao tư nhân quản lý để lợi dụng "bắt chẹt", nâng giá, gây khan hiếm nguyên vật liệu, ảnh hưởng tới tiến độ dự án. Thủ tướng giao Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà kiểm tra, đôn đốc nội dung này. Báo cáo Thủ tướng, đại diện người dân tái định cư bày tỏ niềm phấn khởi trước con đường đang được xây dựng. Nơi ở mới nhìn chung khang trang hơn nơi ở cũ, điện nước đầy đủ, giao thông thuận tiện hơn… Cảm ơn khi bà con sẵn sàng nhường mặt bằng, Thủ tướng mong muốn bà con ủng hộ dự án với tinh thần sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho dự án. Để giải phóng mặt bằng tốt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc trong công tác tuyên truyền; có chính sách đền bù thỏa đáng, hết sức quan tâm, chăm lo công tác tái định cư, sao cho cuộc sống của người dân ít nhất phải bằng nơi ở cũ và phấn đấu nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước, nếu không phải có giải pháp ngay. "Không phải người dân bàn giao mặt bằng xong, vỗ tay, hoan hô là hết trách nhiệm với người dân", Thủ tướng lưu ý. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý như vậy khi cùng đoàn công tác khảo sát thực địa, nghe báo cáo về quy hoạch phát triển một số dự án hạ tầng giao thông và làm việc với tỉnh Nam Định ngày 15-1.
Kiểm tra dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý cần tuyên truyền để người dân đồng thuận trong bàn giao giải phóng mặt bằng.