Đề xuất này được Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đưa ra tại báo cáo gửi Chính phủ mới đây. Phương thức huy động này có ưu điểm thời gian giao hàng ngắn, theo hợp đồng 3-10 năm và dải công suất dao động 30-620 MW. Ban chỉ đạo điện lực cho rằng, đây là giải pháp hiệu quả trong ngắn hạn và trung hạn khi quốc gia có nhu cầu điện khẩn cấp. Báo cáo cũng nêu thực trạng phát triển các dự án nguồn điện, lưới điện trong quy hoạch điện VII điều chỉnh. Chỉ 15/62 dự án nguồn điện lớn công suất trên 200 MW đạt tiến độ, còn lại chậm tiến độ hoặc chưa xác định thời gian xong. Về lưới điện, 196 công trình đã khởi công, đóng điện 192 công trình lưới 110-500 kV. Các tính toán cập nhật cho thấy, "đỉnh" thiếu điện rơi vào ba năm 2021-2023, với sản lượng thiếu hụt 1,5-5 tỷ kWh. Các năm còn lại sẽ thiếu 100-500 triệu kWh. Miền Nam sẽ là khu vực thiếu điện trầm trọng nhất, khoảng 3,7 tỷ kWh vào năm 2021 và tăng lên 10 tỷ kWh vào 2022. Mức thiếu hụt cao nhất vào năm 2023, khoảng 12 tỷ kWh, sau đó giảm dần xuống 7 tỷ kWh năm 2024 và 3,5 tỷ kWh năm 2025. Vì thế, tới năm 2025, để đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt, hệ thống điện cần có thêm 14.500 MW điện mặt trời, khoảng 6.000 MW điện gió. Bên cạnh đó, quản lý đất đai ở một số địa phương hạn chế làm ảnh hưởng tới việc xác định nguồn gốc đất, gây tranh chấp khiếu kiện kéo dài. Đơn giá bồi thường ở các khu vực giáp ranh giữa các tỉnh bất cập, không có quy định với diện tích đất mượn tạm thi công, dẫn tới người dân có những đòi hỏi chi phí đền bù vô lý. Báo cáo cũng dẫn ra nhiều nguyên nhân khiến các dự án nguồn, lưới điện chậm tiến độ so với quy hoạch, phần lớn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, thủ tục đầu tư qua nhiều bước, thời gian kéo dài. Ban chỉ đạo kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, các bộ ngành liên quan và các địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn thủ tục liên quan tới chuyển đổi mục đích đất rừng trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Với Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo đề nghị xem xét phân cấp cho các tập đoàn EVN, PVN, TKV chủ động thực kiện các bước thiết kế một số công trình, hạng mục dự án để đấy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện. Các tỉnh, thành phố được kiến nghị giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án điện nhất là các đường dây, trạm đấu nối đồng bộ với phát điện nhà máy; hỗ trợ bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế trong trường hợp cần thiết theo quy định pháp luật. Anh Minh
Nếu các dự án nhiệt điện phía Nam tiếp tục chậm tiến độ, phương án thuê tàu, xà lan làm nhà máy điện nổi để cấp điện được tính đến.