Sáng 17/8, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị giao ban đôn đốc tình hình triển khai dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô. Hội nghị được tổ chức tại Bắc Ninh, có sự tham dự của lãnh đạo các địa phương liên quan: Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Báo cáo về tiến độ dự án, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Chí Cường cho biết đến nay, 3 địa phương đã thu hồi được gần 1.200 ha đất, đáp ứng trên 86%. Đồng thời, hơn 7.000 ngôi mộ đã được di chuyển trong tổng số gần 17.000 ngôi mộ. Đánh giá ban đầu cho thấy công tác giải phóng mặt bằng đã bám sát tiến độ. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng đối với phần đất ở còn chậm, đặc biệt là việc đầu tư các khu tái định cư.Việc khởi công, thi công xây dựng đã được Hà Nội triển khai đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, nhưng tại Hưng Yên và Bắc Ninh dự kiến chậm hơn khoảng 3-4 tháng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị giao ban đôn đốc tình hình triển khai dự án Vành đai 4, ngày 17/8 (Ảnh: UBND Hà Nội).Về phía địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết tỉnh đang quyết tâm hoàn thành các phần việc cần thiết để khởi công dự án thành phần 2.2 trong tháng 9.Hiện địa phương gặp khó khăn khi phải di dời cơ sở của 17 doanh nghiệp, dự án. Đây là phần việc phức tạp liên quan đến định giá tài sản. Sắp tới, tỉnh Hưng Yên sẽ thuê tư vấn để định giá tài sản trên đất làm căn cứ đền bù, hỗ trợ. Ngoài ra, địa phương còn phải bố trí nơi "tái định cư" cho doanh nghiệp.Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết khó khăn, vướng mắc hiện nay của địa phương là đã phê duyệt tổng mức đầu tư 2.479 tỷ đồng cho dự án thành phần 1.3, trong khi thực tế cần 5.354 tỷ đồng do xác định đơn giá bồi thường đất ở theo giá thị trường. Do đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kiến nghị Ban Chỉ đạo báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án cho phù hợp.Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn dẫn lại thông báo kết luận số 139 ngày 25/7 của Thủ tướng, nêu rõ giá trị tổng mức đầu tư thực tế được phép cao hơn giá trị sơ bộ tổng mức đầu tư.Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết trong khi giá nguyên vật liệu phê duyệt là 170.000 đồng/m3, giá thực tế đang dao động khoảng 250.000 đồng/m3. Đây là vấn đề cần được quan tâm tháo gỡ cho nhà thầu. Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Vành đai 4 là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng nên thời gian không thể chờ. "Chậm một ngày là đi rất xa nên tất cả phải cố gắng", ông Dũng nói. Toàn cảnh tuyến vành đai 4 Hà Nội (Đồ họa: Ngọc Tân - Tuấn Huy).Trưởng Ban chỉ đạo dự án cũng đề nghị hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tập trung phối hợp với Bộ Xây dựng để hoàn thành thẩm định, phê duyệt dự án thành phần tổ chức đấu thầu, phấn đấu khởi công dự án vào tháng 9 năm nay. Đây là vấn đề đã được lãnh đạo tỉnh hứa thực hiện, Hà Nội cũng sẽ phối hợp. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đối với tái định cư cho các hộ có đất ở, nếu không kịp bố trí tái định cư cho người dân trước Tết Nguyên đán 2024, Hà Nội tính toán phương án hỗ trợ tạm cư cho người dân. Các địa phương có thể làm theo cách này. Về di dời phần mộ, các địa phương được đề nghị tuyên truyền, vận động để tập trung hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024; đồng thời quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 31/12. Để bảo đảm vật liệu phục vụ thi công dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý phải tính toán tổng thể và cụ thể cho từng phần việc bảo đảm theo tiến độ. Nguồn cung vật liệu không đáng lo, quan trọng là phải tổ chức điều phối, hoàn tất thủ tục hợp lý, kịp tiến độ cho dự án.
Nhấn mạnh Vành đai 4 là dự án trọng điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết tiến độ dự án "chậm một ngày là đi rất xa". Ông đề nghị Hưng Yên và Bắc Ninh phấn đấu khởi công dự án vào tháng 9 tới.