Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, ngành giao thông. Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai bàn giao mặt bằng dự án giai đoạn 1 (1.810 ha) trong quý 1/2023 LÊ LÂM Dành sự quan tâm đặc biệt đến dự án , Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định đây là công trình trọng điểm quốc gia, song các yêu cầu đề ra về tiến độ đến nay đều chưa đạt được. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng dự án giai đoạn 1 (1.810 ha) trong quý 1/2023 và mặt bằng 2 tuyến đường giao thông kết nối với dự án sân bay Long Thành (kết hợp làm đường công vụ của dự án) trong quý 2/2023. Tỉnh Đồng Nai cũng cần chủ động làm việc với Bộ KH-ĐT, Hội đồng thẩm định Nhà nước để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, phê duyệt tại kỳ họp tháng 5 tới. Đồng thời, rà soát các kiến nghị của người dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; điều chỉnh, bổ sung những nội dung hợp lý nhưng chưa đúng cơ chế chính sách hiện có. Nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, điều động đủ giáo viên đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong khu tái định cư, ưu tiên hoàn thiện đầy đủ trước khu vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, cây xanh công cộng. Đối với lựa chọn nhà thầu gói thầu nhà ga hành khách, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai các phương án khả thi theo luật Đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm thi công. Bộ KH-ĐT và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn cho dự án, không để chậm trễ, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Để thúc đẩy tiến độ triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý thành lập Tổ công tác do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà làm tổ trưởng; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ trưởng Bộ GTVT làm tổ phó; thành viên là lãnh đạo các bộ GTVT, KH-ĐT, Tài chính, Xây dựng, TN-MT, Công an, Quốc phòng và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TP.HCM. Dự án sân bay Long Thành khởi công tháng 1.2021. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án xây dựng 1 đường cất hạ cánh (số 1) dài 4.000 m, rộng 75 m và hệ thống đường lăn, sân đỗ đảm bảo cho các loại tàu bay hoạt động, đáp ứng công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 trên 109.111 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2025. Xem nhanh 20h ngày 15.2: 'Kỵ sĩ' cưỡi ngựa trên phố bị phạt | Lạ lùng chuyện con trăn khổng lồ
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thành lập Tổ công tác do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà làm tổ trưởng nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.