Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trao đổi chỉ đạo các đơn vị tại khu tái định cư An Hạ, huyện Bình Chánh (nơi ở mới của người dân di dời để làm dự án vành đai 3) - Ảnh: THU DUNG Chiều 29-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã dẫn đầu đoàn kiểm tra của TP.HCM đến 7 điểm thuộc dự án xây dựng TP.HCM. Trong đó có 3 khu tái định cư ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và 4 công trường đang xây dựng. Ghi nhận tại khu tái định cư Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh), nhiều công nhân đang thi công sửa chữa, hoàn thiện lại nội thất chuẩn bị đón dân về ở. Tại đây, người dân nêu thắc mắc liên quan về thủ tục xây dựng nhà đất trong khu tái định cư. 17h, đoàn kiểm tra đến khu vực thi công gói thầu XL8 xây dựng cầu tỉnh lộ 9 (trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn). Hiện tại nơi đây có nhiều máy móc, công nhân đang tất bật làm việc. Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Lê Ngọc Hùng - phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) - cho biết hiện nay mặt bằng để làm dự án đã được bàn giao 394,6ha/ 410,4ha (đạt 96%), dự kiến sẽ bàn giao 100% mặt bằng trong năm 2023. Ông Hùng cho biết thêm, hiện dự án có 7 vị trí cần di dời hạ tầng kỹ thuật. Các vị trí này đang đấu thầu lựa chọn đơn vị di dời, dự kiến hoàn thành vào tháng 9-2024. Còn việc bố trí cho người dân đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư ở Hóc Môn và bàn giao mặt bằng tái định cư cho UBND huyện Hóc Môn (ngày 20-11) nhưng huyện chưa đồng ý tiếp nhận. Những ngày tới, Ban giao thông sẽ tiếp tục bàn giao. Còn ở khu tái định cư tại huyện Củ Chi, Ban giao thông đã hoàn tất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, huyện Củ Chi đã đồng ý tiếp nhận. Về vấn đề vật liệu cát san lấp, ông Hùng cho biết một số mỏ đang ngưng cung cấp hoặc chỉ cung cấp cho các dự án cao tốc trục dọc, trục ngang và các dự án của tỉnh. "Khi các dự án cao tốc đồng loạt làm, đặc biệt giai đoạn cuối năm 2023 khi hoàn thành công tác đấu thầu 6 gói thầu xây lắp còn lại (XL1, 2, 4, 5, 7, 10) thì nguồn cung về vật liệu, đặc biệt đối với cát đắp sẽ có nguy cơ thiếu hụt, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cho dự án thành phần 1 thuộc dự án vành đai 3", ông Hùng nói. Tất bật thi công tại công trường xây dựng dự án vành đai 3 (tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi) - Ảnh: CHÂU TUẤN Trước những khó khăn nêu trên, Ban giao thông kiến nghị UBND TP.HCM làm việc với UBND các tỉnh có nguồn vật liệu cát san lấp hỗ trợ cung cấp cho dự án đường vành đai 3. Đồng thời kiến nghị UBND TP Thủ Đức, huyện Củ Chi, huyện Bình Chánh khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31-12. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong việc đảm bảo tiến độ xây dựng, bàn giao các khu tái định cư. Tuy nhiên, các đơn vị cần rà soát, tổng hợp ý kiến, thắc mắc của người dân để sớm giải quyết cho dân "an cư lập nghiệp" và phải hoàn thiện đường sá thuận lợi để người dân ra vào khu tái định cư Vĩnh Lộc thuận tiện, an toàn. Đồng thời, các đơn vị cần quan tâm và sớm xây dựng chỉn chu các vị trí công cộng như hành làng chung và nơi vui chơi, sinh hoạt tập thể ở khu tái định cư. Về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, ông Cường yêu cầu các đơn vị hoàn thành đúng tiến độ, ưu tiên hoàn thành mục tiêu đó trước 31-12. Về giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật nhìn chung không có nhiều vướng mắc, vì vậy chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tập trung triển khai những bước tiếp theo, không để bị ngắt quãng. Về việc tiến độ xây dựng các gói thầu, phó chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai xây dựng những mặt bằng đã có. "Còn khó khăn về đắp nền, Ban giao thông cùng các đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch tháo gỡ, UBND TP sẽ hỗ trợ. Thời gian tới TP sẽ tổ chức họp bàn thêm các thủ tục điều chỉnh. Mỏ cát nào trữ lượng bao nhiêu, cơ chế ra sao, cách thức nào để chuyển cát về phục vụ đủ cho dự án vành đai 3, các đơn vị cần chuẩn bị sẵn và kỹ lưỡng nội dung để chủ động phối hợp thảo luận thêm. Trong tháng 12 này, chúng ta phải tập trung đẩy nhanh thi công các gói thầu còn lại", ông Cường cho hay. Mặc dù rất đồng thuận thực hiện dự án vành đai 3 nhưng cử tri TP.HCM vẫn băn khoăn về giá bồi thường, giải phóng mặt bằng còn thấp, có sự chênh lệch giữa các địa phương.
Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, hiện nay một số mỏ cát đang ngưng cung cấp hoặc cung cấp ít nên nguy cơ thiếu cát làm vành đai 3. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.