Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, bắt đầu từ ngã ba Hoàng Văn Thụ - Ngô Mây, điểm kết thúc giáp với đường Điện Biên Phủ (thuộc khu đô thị hồ Phú Hòa). Theo dự án, chiều dài tuyến đường hơn 1,37 km, bề rộng nền đường 33 m, tổng vốn đầu tư 396 tỉ đồng. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2019, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. Tuy nhiên, 4 năm qua, hơn 1,3 km đường này vẫn còn rất dang dở, ngổn ngang. Hầu hết các hộ dân trong diện (GPMB) của dự án ở 2 phường Quang Trung và Ngô Mây (TP.Quy Nhơn). Nhà của những hộ dân này xây dựng lâu năm và đã xuống cấp. Trong đó, rất ít hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) nên việc xây mới, sửa chữa gặp nhiều khó khăn. Người dân vùng dự án đường Ngô Mây nối dài mong chờ được sớm tái định cư để ổn định cuộc sống THANH QUÂN Ngôi nhà 70 m2 có giấy chứng nhận QSDĐ của chị Hà Thị Thanh Vân (ở khu vực 1, P.Quang Trung) bị ảnh hưởng bởi dự án đường Ngô Mây nối dài và thuộc diện giải tỏa trắng. Năm 2019, khi có chủ trương làm con đường này, gia đình chị Vân rất ủng hộ và mong sớm được di dời tái định cư. Năm 2022, gia đình chị đã nhận tiền đền bù hơn 1,3 tỉ đồng nhưng phải chờ tái định cư. "Lúc tôi nhận tiền thì được hứa là khoảng 1 năm sau hoặc 6 tháng sẽ bố trí tái định cư nhưng sau đó lại kéo dài, không biết đến lúc nào. Mong chính quyền sớm bố trí tái định cư để chúng tôi ổn định cuộc sống", chị Vân nói. Không chỉ gia đình chị Vân mà nhiều hộ dân khác bị ảnh hưởng bởi dự án đều mong sớm được bố trí , đến nơi ở mới để họ an tâm. Bà Hồ Thị Kim Ngọc, Chủ tịch UBND P.Ngô Mây, cho biết nhà của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Ngô Mây nối dài đã xây dựng lâu năm, xuống cấp nhưng phần lớn không có giấy chứng nhận QSDĐ. UBND P.Ngô Mây đã tạo điều kiện cho những hộ có , dột nát sửa chữa đơn giản, nâng tường, thay mái để đảm bảo an toàn. Theo UBND TP.Quy Nhơn, dự án đường Ngô Mây nối dài ảnh hưởng 196 hộ gia đình và 2 tổ chức. Hiện công tác xác minh nguồn gốc đất đã hoàn thành. UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 6 đợt gồm 58 hộ với số tiền hơn 33 tỉ đồng. UBND TP.Quy Nhơn đang triển khai dự án khu tái định cư tại P.Quang Trung với diện tích hơn 4 ha để bố trí cho các hộ dân trong vùng dự án đường Ngô Mây nối dài. "Hiện UBND TP.Quy Nhơn đang đốc thúc đơn vị liên quan thực hiện giải tỏa 20 hộ dân và lập dự án đầu tư dự án khu tái định cư. Phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành khu tái định cư, lúc đó mới bố trí các hộ thuộc phạm vi giải tỏa để thực hiện dự án đường Ngô Mây nối dài được xem xét tái định cư", một lãnh đạo UBND TP.Quy Nhơn cho biết. Ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Bình Định, cho biết: "Dự án xây dựng đường Ngô Mây nối dài được UBND tỉnh giao UBND TP.Quy Nhơn thực hiện công tác GPMB. Hiện vướng mắc lớn nhất của dự án này là công tác bồi thường GPMB. Các đơn vị thi công đều đã sẵn sàng, chỉ cần giải tỏa di dời xong, có mặt bằng là triển khai ngay".
Dự án đường Ngô Mây nối dài (TP.Quy Nhơn, Bình Định) chỉ hơn 1,3 km nhưng 4 năm qua vẫn chưa thực hiện xong, khiến người dân mỏi mòn chờ đợi.