Dự án đi qua tỉnh Quảng Ngãi được chia thành 2 gói thầu XL01 và XL02. Gói thầu XL01 đi qua các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và một phần huyện Mộ Đức, có tổng giá trị xây lắp hơn 3.680 tỉ đồng (dài 30 km, với 26 km đường, 208 cống, 31 cầu, 27 hầm chui). Gói thầu XL02 đi qua địa bàn huyện Mộ Đức và TX.Đức Phổ, với tổng giá trị xây lắp 4.130 tỉ đồng (dài hơn 27 km, có 22,8 km đường, 125 cống, 21 hầm chui, 29 cầu và 2 hầm). Thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Ngãi P.A Đến nay, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) đã ký hợp đồng với nhà thầu thi công, trong đó, thi công cầu đường có thời gian 34 tháng, từ tháng 1.2023 đến tháng 10.2025; thi công hầm 42 tháng, từ tháng 3.2023 đến tháng 8.2026. Nhà thầu đã triển khai khoảng 300 xe cơ giới các loại phục vụ thi công, với cả nghìn lao động. Đơn vị thi công chia 2 - 3 ca/ngày (từ 6 giờ đến 22 giờ), để kịp tiến độ. Với 2 gói thầu nói trên, lượng đất đắp cần là 12,6 triệu m và cát xây dựng là 1,3 triệu m . Tỉnh Quảng Ngãi đã quy hoạch hàng loạt mỏ đất để phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam. Chưa kể, trước khi các mỏ đất được cấp phép, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo đại diện quản lý 14 mỏ đất thương mại trên địa bàn hợp tác với nhà thầu thi công cao tốc. Tuy nhiên, do nhiều lý do, nhà thầu chỉ mua được 1,25 triệu m đất. Hiện vẫn chưa đủ khối lượng đất đắp để thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Quảng Ngãi P.A Vì vậy, tỉnh Quảng Ngãi đã bổ sung 4 mỏ đất để tiến hành các bước cấp phép khai thác, phục vụ thi công cao tốc. Ngày 7.7, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này đã chấp thuận cho khai thác 4 mỏ đất, trữ lượng khoảng 3 triệu m . Thế nhưng, đơn vị hiện chỉ nhận được công văn cấp phép khai thác 2 mỏ, 2 mỏ còn lại chưa nộp hồ sơ. Theo lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi, việc cấp phép khai thác mỏ đất tốn nhiều thời gian do phải trải qua nhiều khâu, như: lấy ý kiến người dân, tư vấn, khảo sát, hồ sơ, đánh giá tác động môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ và khi được khai thác,... Trước đó, ngày 5.7, tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc trong thi công dự án đường cao tốc Bắc - Nam, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, chỉ đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi cần nghiên cứu các quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ để rút ngắn thời gian, tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác các mỏ đất trước ngày 15.7.2023.
Dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao hơn 90% mặt bằng để thi công. Tuy nhiên, do chậm thủ tục nên còn nhiều mỏ đất được quy hoạch phục vụ dự án này vẫn chưa được cấp phép khai thác.