Công trình trường học ở khu tái định cư sân bay Long Thành thi công dang dở - Ảnh: HÀ MI Cụ thể, đến nay chỉ có 2/11 công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn hoàn thành. Trong khi đó, 11 công trình này thuộc dự án thành phần 1 (dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay quốc tế Long Thành) có tổng mức đầu tư hơn 407 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành trong giai đoạn 2018 - 2021. Theo ông Tuấn, có 9 công trình thi công chậm trễ là các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm văn hóa... (hiện chỉ mới hoàn thành 20 - 82% khối lượng hợp đồng). Hầu hết các gói thầu đang thi công đều chậm tiến độ. Thậm chí, sau Tết Nguyên đán đến nay có nhiều gói thầu không tổ chức thi công lại hoặc có thi công nhưng rất chậm... Lý giải nguyên nhân, ông Tuấn cho biết niên độ của dự án kết thúc năm 2021 nhưng đến nay chưa được cấp có thẩm quyền gia hạn nên ban quản lý dự án chưa có cơ sở ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng với các nhà thầu để thanh toán giải ngân khối lượng hoàn thành. Việc chậm trễ thi công có ảnh hưởng từ dịch Covid-19, giá xăng dầu, sắt thép, ximăng tăng rất cao so với giá phê duyệt trúng thầu nên các nhà thầu ngưng thi công hoặc thi công cầm chừng. Ông Tuấn cho biết ban quản lý dự án đã nhắc nhở nhiều lần và lập biên bản với các nhà thầu. Vì vậy, sắp tới phải tính toán phạt trên khối lượng hợp đồng, thu hồi tiền tạm ứng. Nếu nhà thầu nào không tiếp tục thực hiện thì thanh lý hợp đồng. Tại cuộc họp, ông Võ Tấn Đức, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cũng cho biết đã bàn giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) 2.378/2.532ha, đảm bảo mặt bằng thi công san nền các hạng mục của dự án sân bay quốc tế Long Thành. Hiện còn lại hơn 153ha thuộc giai đoạn ưu tiên chưa giải phóng mặt bằng, UBND huyện Long Thành tiếp tục xem xét tái định cư cho dân, thu hồi đất để bàn giao cho ACV trong tháng 7 theo yêu cầu của Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với ACV cùng các sở, ngành và UBND huyện Long Thành để bàn việc xây dựng các công trình trụ sở công an, y tế, kiểm dịch động vật phục vụ sân bay Long Thành. Với các trụ sở khác như hải quan, công an cửa khẩu..., ông Võ Tấn Đức đề nghị các đơn vị của tỉnh cần làm việc với các bộ, ngành trung ương để cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo khi sân bay đi vào khai thác thì các công trình này cũng hoạt động để đảm bảo tính đồng bộ.  Sáng 30-3, Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) đã khởi công gói thầu thi công cọc công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành. Đây là hạng mục quan trọng của dự án này.
Ngày 19-7, ông Nguyễn Anh Tuấn, phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho biết như trên.