Ngày 29.9, theo nguồn tin của PV , UBND tỉnh vừa có tờ trình hỏa tốc gửi HĐND tỉnh này quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (DA) xây dựng đê biển Tây (từ Cái Đôi Vàm đến kênh Năm) và kè phòng chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu (từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp), thuộc H.Phú Tân và H.Trần Văn Thời. Đê biển Tây đi qua địa bàn H.Phú Tân (Cà Mau) đang sạt lở nghiêm trọng G.B Theo UBND tỉnh Cà Mau, DA nêu trên vay vốn AFD (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1135/QĐ-TTg ngày 4.9.2019) không còn phù hợp với thực tế, cần phải điều chỉnh lại phương án tuyến nhằm đảm bảo an toàn đê theo luật Đê điều. Ngoài ra, kè chống sạt lở bờ biển cũng cần thay đổi về kết cấu nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài trước tình hình nước biển dâng nhanh trong những năm qua. Bên cạnh đó, DA cần bổ sung thêm hạng mục hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu của AFD để tăng cường tính hiệu quả, tính bền vững của DA sau khi hoàn thành. Hiện, DA chưa hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chưa ký hiệp định, do đó phải điều chỉnh thời gian thực hiện. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư DA là cần thiết và phù hợp với quy định. Về quy mô điều chỉnh, chiều dài tuyến đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến kênh Năm (H.Phú Tân) từ 23,11 km giảm xuống còn 19 km. Theo chủ trương đầu tư DA đã được phê duyệt tổng mức đầu tư là 28,2 triệu euro (tương đương 750 tỉ đồng) lên 31,93 triệu euro (tương đương 849,275 tỉ đồng). Trong đó, điều chỉnh thành 19,17 triệu euro (theo chủ trương đầu tư DA đã được phê duyệt là 20,06 triệu euro); vốn đối ứng điều chỉnh thành 8,99 triệu euro (theo chủ trương đầu tư DA đã được phê duyệt là 4,38 triệu euro). Về thời gian thực hiện, điều chỉnh thực hiện từ năm 2024 - 2027 (theo chủ trương đã được phê duyệt, thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2023).
UBND tỉnh Cà Mau vừa có tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, tăng vốn đầu tư lên hơn 3 triệu euro.