Theo ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, phần có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỉ đồng. Dự án bao gồm các hạng mục xây đê kè chắn sóng dài 1,17 km; luồng tàu dài 7,3 km, rộng 160 m, nạo vét 14 m; khu quay trở, hệ thống báo hiệu hàng hải, đường giao thông 6 làn xe rộng 39 m cùng hạ tầng kỹ thuật điện nước và công trình phụ trợ. Các nhà thầu ra quân thi công cảng Liên Chiểu NGUYỄN TÚ Ông Nguyễn Phú Xuân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn và xây dựng Phú Xuân, cho biết gói thầu thi công do liên danh Công ty CP Tư vấn và xây dựng Phú Xuân, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco và Công ty CP Xây dựng Xuân Quang thực hiện với giá trị hợp đồng 2.945 tỉ đồng trong thời gian 1.380 ngày (trong đó 1.080 ngày thi công và 300 ngày hoàn thành thủ tục pháp lý). Kể từ khi khởi công ngày 14.12.2022, ban quản lý đã cùng liên danh nhà thầu và các đơn vị liên quan phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ bàn giao khu vực biển; ký hợp đồng thuê mặt bằng xây văn phòng điều hành và thi công, mua 38 bộ ván khuôn của Nhật Bàn và gia công trong nước (dự kiến bàn giao trong tháng 4); chuẩn bị vật tư thi công đường ngoài cảng, trạm cân, tháo dỡ lan can… Lãnh đạo TP.Đà Nẵng kiểm tra công trình cảng Liên Chiểu ngày 30.1 NGUYỄN TÚ Thượng tá Tống Thanh Phúc, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, cho biết địa hình thi công cảng Liên Chiểu khá thuận lợi, có thể vận chuyển bằng đường biển. Nhưng khó nhất là , khi miền Trung có nhiều mỏ những trữ lượng thấp; nhất là hạn chế nguồn đá, qua khảo sát hiện tại các mỏ chưa đáp ứng nhu cầu khối lượng và tiến độ thi công. Trong thời gian đến, đơn vị sẽ làm việc với các mỏ và lãnh đạo các địa phương để bổ sung trữ lượng mỏ đảm bảo nguồn cung cho dự án. "Ban quản lý và liên danh nhà thầu cam kết quyết tâm hoàn thành ít nhất 25% giá trị xây lắp, tương ứng giá trị khối lượng 658 tỉ đồng. Trong đó hạng mục đê chắn sóng hoàn thành 70% khối lượng thay móng và 20% thi công đê, hoàn thành nạo vét móng đê và thi công bãi chứa bùn, hoàn thành 80% đường giao thông và giải ngân 100% vốn bố trí cho dự án năm 2023" - ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, nói. Lãnh đạo TP.Đà Nẵng và Ban quản lý tặng quà động viên các nhà thầu NGUYỄN TÚ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định công trình cảng Liên Chiểu không chỉ là một trong các , động lực mà là công trình quan trọng nhất TP.Đà Nẵng thời điểm hiện nay. Do đó, ngay sau khi khởi công, các công việc đã diễn ra khẩn trương, nhờ vậy kéo theo hàng loạt các hoạt động phát triển kinh tế xã hội cho khu vực tây bắc và phát huy hiệu quả của đầu tư công, thúc đẩy phát triển toàn thành phố. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định cảng Liên Chiểu là công trình quan trọng nhất TP.Đà Nẵng hiện nay NGUYỄN TÚ Bên cạnh biểu dương các đơn vị quản lý, tư vấn giám sát, thi công cùng các sở ban ngành liên quan hỗ trợ cho dự án, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị tập trung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, chuẩn bị nguồn vật liệu; quyết tâm cao nhất, thi công đạt chất lượng, đảm bảo tiến độ công trình cảng Liên Chiểu, xứng đáng là công trình quan trọng nhất của TP.Đà Nẵng trong giai đoạn này.
Ngày 30.1, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra công tác ra quân đầu năm tại công trình cảng Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.