Thông tin này được ông Hoàng Mai Tùng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 1, thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM nói tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM, chiều 30.11. Ông Tùng cho biết tuyến (Bến Thành - Suối Tiên) đến nay đạt 96,8%. Hiện các gói thầu xây dựng cơ bản đã hoàn thành. Còn lại tòa nhà văn phòng Công ty vận hành và khai thác tuyến metro số 1 và cầu bộ hành sẽ hoàn thành vào cuối quý 1, đầu quý 2/2024. Metro Bến Thành-Suối Tiên sẽ vận hành thương mại vào tháng 7.2024 Về hợp đồng bảo dưỡng, ông Tùng cho biết sau nhiều lần nhắc nhở thì đến nay nhà thầu Hitachi đã trình nộp. Dự kiến tuần sau, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, nhà thầu Hitachi và Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 sẽ họp ở Tokyo (Nhật Bản) để thống nhất nội dung hợp đồng. Hiện việc đào tạo nhân viên lái tàu tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành NHẬT THỊNH Về đào tạo nguồn nhân lực, ông Tùng cho hay việc đào tạo cơ bản đã xong. Hiện Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1 đã tuyển dụng 291 nhân viên nhà ga, đang đào tạo 142 nhân viên nhà ga phụ trách an toàn. Ngoài ra, liên danh tư vấn NJPT cũng đang đào tạo 19 nhân viên điều hành trung tâm điều độ và 9 quản lý nhà ga. Dự kiến đầu tháng 12.2023, công ty sẽ đào tạo 149 nhân viên nhà ga phụ trách vé. Theo ông Tùng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang điều hành các nhóm công việc tương đối chủ động. Trong tháng 12.2023 sẽ hoàn thành thi công, sang nửa đầu 2024 sẽ tập trung vừa thử nghiệm thiết bị, vừa đào tạo, vừa khai thác thử để đánh giá an toàn. Sau đó, cơ quan thẩm quyền thẩm định an toàn, hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi cho phép vận hành thương mại. "Tuyến sẽ vận hành thương mại vào đầu tháng 7.2024", đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM nói. Hành trình tàu metro số 1 lần đầu chạy toàn tuyến cả ngầm và trên cao Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên dài 19,7 km với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng từ vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách TP.HCM. Theo quy hoạch, TP.HCM có 8 tuyến đường sắt đô thị và 3 tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray với tổng chiều dài khoảng 220 km, tổng vốn đầu tư ước hơn 25 tỉ USD. Tuy nhiên, hiện chỉ có tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đã thi công và đang trong giai đoạn hoàn thành.
Hiên việc đào tạo nhân viên lái tàu tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cơ bản hoàn thành, đồng thời tiếp tiếp tục tuyển dụng, đào tạo nhân viên nhà ga, bán vé…