Thông Tư 59/2017/TT-BCA quy định về giám sát và đánh giá đầu tư trong công an nhân dân . Chương II Mục 2 Điều 16. Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư
 Khoản 1. Chủ đầu tư thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau: Khoản 1 Điểm a) Báo cáo quý I, 6 tháng, quý III và báo cáo năm gửi Cục Kế hoạch và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính và đơn vị quản lý chuyên ngành để theo dõi; Khoản 1 Điểm b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt đầu tư dự án. Nội dung báo cáo theo các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này; Khoản 1 Điểm c) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án gửi Cục Kế hoạch và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính và đơn vị quản lý chuyên ngành để theo dõi; Khoản 1 Điểm d) Khi điều chỉnh dự án, chủ đầu tư phải lập báo cáo giám sát đầu tư gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, Cục Kế hoạch và đầu tư để tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh và gửi Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính để theo dõi; Khoản 1 Điểm đ) Khi kết thúc dự án, chủ đầu tư phải báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, Cục Kế hoạch và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính và đơn vị quản lý chuyên ngành để theo dõi; Khoản 1 Điểm e) Báo cáo đánh giá dự án đầu tư do mình tổ chức thực hiện theo quy định và gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, Cục Kế hoạch và đầu tư, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Cục Tài chính; Khoản 1 Điểm g) Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, ngoài việc gửi báo cáo tới các đơn vị được quy tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, chủ đầu tư phải gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo quy định tại các điểm c, d và đ khoản này. Khoản 2. Thời hạn báo cáo: Khoản 2 Điểm a) Gửi báo cáo khi trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án; Khoản 2 Điểm b) Gửi báo cáo trước khi khởi công dự án 15 ngày; Khoản 2 Điểm c) Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh dự án; Khoản 2 Điểm d) Gửi báo cáo kết thúc đầu tư trước khi bắt đầu bàn giao, khai thác, vận hành dự án 15 ngày; Khoản 2 Điểm đ) Gửi báo cáo quý trước ngày 10 của tháng đầu quý tiếp theo; Khoản 2 Điểm e) Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo; Khoản 2 Điểm g) Gửi báo cáo năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau; Khoản 2 Điểm h) Chủ đầu tư có thể có báo cáo đột xuất về giám sát, đánh giá đầu tư khi cần thiết và khi có yêu cầu của người có thẩm quyền quyết định đầu tư và Cục Kế hoạch và đầu tư. Khoản 3. Chủ đầu tư thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá theo các biểu mẫu được ban hành theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư và mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.