Luật 39/2019/QH14 đầu tư công . Chương IV Mục 2 Điều 73. Nội dung đánh giá chương trình, dự án
 Khoản 1. Nội dung đánh giá ban đầu bao gồm: Khoản 1 Điểm a) Công tác chuẩn bị, tổ chức, huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình, dự án bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ đã được phê duyệt; Khoản 1 Điểm b) Những vướng mắc, phát sinh mới xuất hiện so với thời điểm phê duyệt chương trình, dự án; Khoản 1 Điểm c) Đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh phù hợp với điều kiện thực tế. Khoản 2. Nội dung đánh giá giữa kỳ hoặc đánh giá giai đoạn bao gồm: Khoản 2 Điểm a) Sự phù hợp của kết quả thực hiện chương trình, dự án so với mục tiêu đầu tư; Khoản 2 Điểm b) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch được phê duyệt; Khoản 2 Điểm c) Đề xuất các giải pháp cần thiết, kể cả việc điều chỉnh chương trình, dự án. Khoản 3. Nội dung đánh giá kết thúc bao gồm: Khoản 3 Điểm a) Quá trình thực hiện chương trình, dự án: hoạt động quản lý thực hiện chương trình, dự án; kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình, dự án; các nguồn lực đã huy động; các lợi ích do chương trình, dự án mang lại cho những đối tượng thụ hưởng; các tác động, tính bền vững của chương trình, dự án; Khoản 3 Điểm b) Bài học rút ra sau quá trình thực hiện chương trình, dự án và đề xuất các khuyến nghị cần thiết; trách nhiệm của tổ chức tư vấn, cơ quan chủ quản, chủ chương trình, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Khoản 4. Nội dung đánh giá tác động của chương trình, dự án bao gồm: Khoản 4 Điểm a) Thực trạng kinh tế - kỹ thuật vận hành; Khoản 4 Điểm b) Tác động kinh tế - xã hội; Khoản 4 Điểm c) Tác động môi trường, sinh thái; Khoản 4 Điểm d) Tính bền vững của dự án; Khoản 4 Điểm đ) Bài học rút ra từ chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện, vận hành chương trình, dự án; trách nhiệm của tổ chức tư vấn, cơ quan chủ quản, chủ chương trình, chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Khoản 5. Nội dung đánh giá đột xuất bao gồm: Khoản 5 Điểm a) Sự phù hợp của kết quả thực hiện chương trình, dự án đến thời điểm đánh giá so với mục tiêu đầu tư; Khoản 5 Điểm b) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch được phê duyệt; Khoản 5 Điểm c) Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có), nguyên nhân phát sinh ngoài dự kiến và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Khoản 5 Điểm d) Ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của những phát sinh ngoài dự án đến việc thực hiện chương trình, dự án, khả năng hoàn thành các mục tiêu của chương trình, dự án; Khoản 5 Điểm đ) Đề xuất các giải pháp cần thiết. Khoản 6. Chính phủ quy định phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công.