全屋裝修流程 | 全屋裝修時間 — 一般裝修要多久時間？
全屋裝修流程 | 全屋裝修時間：(1) 裝修前期一般用10至15日來選擇裝修公司和擬定裝修設計圖。(2) 裝修中期所牽涉嘅部份比較多，大致上可分為水路改造、泥水、木工以及油漆部份：(a) 一般先進行水路改造，確定電掣插座以及來去水口位置，需時4至7日。(b) 之後泥水師傅會整平地台同牆身、進行防水處理同鋪磚，需時12至30日。(c) 木工同油漆通常會一起做，因為部份木工需要油漆「收口」(即係填補縫隙)；而木工主要就是製作屋內的吊頂和電視背景牆，木工師傅也會在這個時候進行「覆尺」，確保經過泥水工程後，傢俬尺寸依然準確。(d) 當油漆工程做到大半，木工師傅會開始裝嵌訂造嘅傢俬、木門、門框等等，需時10至20日，確實日子視乎單位大細同傢俬多少而定。(3) 裝修後期：3至5日。在裝修的尾聲，會鋪地板、安裝門窗、潔具以及五金掛件，這部份相對比較快，大約3至5日就可以完成。成個裝修工程起碼要預2個月，而前題係要有齊晒所有裝修材料。
全屋裝修流程 | 全屋裝修時間 — 地板材質和顔色是家居裝修設計的重要一環，木地板色調相對溫暖，瓷磚 比較容易打理，無縫地板則耐用、不易變形，適合香港潮濕的天氣。選擇 地板時，不妨考慮其防滑性、耐磨性和配合家居設計的美觀性。