建置流程1：網頁設計階段 | 確認版面設計與操作流程
簽約後即可開始進行網頁設計。從首頁開始，透過訪談及需求匯整後，提供提案稿給客戶進行討論，確認後再進行設計稿。首頁是整個網站設計風格與樣式的基準，首頁定稿也就代表網站風格定下來了。完成首頁設計後，就可以往下進行各內頁的設計，並確保各內頁設計風格的一致性。完成各內頁版面設計並經雙方確認後，即可進行下一階段的網站建置工作。
首頁提案稿確認
首頁設計稿確認、網站設計風格定稿
各內頁設計、對稿，建立設計說明書
網站客製功能版面設計(ui)、流程規劃(ux)、資料庫規劃
建立切版說明書
預估時間：4~6週
網站進度：10%~50%
延伸閱讀：談網頁設計流程：如何進行視覺設計溝通？
這個階段的工作包含前台網頁切版(html+css)、cms後台系統整合、資料庫與程式功能建置。這段時間可以進行網站上稿資料的整理和歸檔。
網站進行本地端開發與測試(於設計公司內部開發環境)
網站選單架構建立
網站切版工作、rwd響應式網頁
網頁前端css樣式、網頁動態效果
網站客製功能撰寫、邏輯測試、單元測試
預估時間：3~4週
網站進度：70%~80%
延伸閱讀：什麼是cms網站後台系統？在網站建置有哪些優勢？ 
延伸閱讀：什麼是rwd響應式網頁設計？圖解說明讓你3分鐘搞懂手機版網站