建置流程2：網站建置階段 | 穩定開發、建立網站整體建構
這個階段的工作包含前台網頁切版(html+css)、cms後台系統整合、資料庫與程式功能建置。這段時間可以進行網站上稿資料的整理和歸檔。
網站進行本地端開發與測試(於設計公司內部開發環境)
網站選單架構建立
網站切版工作、rwd響應式網頁
網頁前端css樣式、網頁動態效果
網站客製功能撰寫、邏輯測試、單元測試
預估時間：3~4週
網站進度：70%~80%
延伸閱讀：什麼是cms網站後台系統？在網站建置有哪些優勢？ 
延伸閱讀：什麼是rwd響應式網頁設計？圖解說明讓你3分鐘搞懂手機版網站
網站在測試流程中有幾個小階段，當網站於開發環境初步建置完成後，就會在開發環境中依網站架構表(sitemap)進行選單/內容建置、基礎功能性測試，待網站轉移至demo site後，就可以讓客戶看到約80%網站的樣子。在這個階段可以驗證網站是否如規劃書和設計稿呈現在網路上，rwd及網頁瀏覽切換也可以在這個階段得到實際的反饋。網頁內容上稿的過程中，也能用來驗證當初的版面規劃是否符合實際上稿的情況。各語言版本的資料也會在第一語言版本確認後開始進行。這個階段會經過反覆的測試和微調，確認無誤後，就可以進行網站正式上線，轉移到正式主機。
網站轉移進行實機測試(於demo主機)
網站架構流程檢視
網頁內容上稿、測試、確認
rwd網頁檢視、跨裝置測試
多語言版本功能建置、資料上稿
預估時間：2~3週
網站進度：80%~90%