Transito entre a Rua 4 e a Avenida Anhanguera sera liberado a partir desta sexta-feira (20/12). O secretario Dolzonan Mattos estara no local, as 8 horas, para atender a imprensa
A Prefeitura de Goiania concluiu mais uma etapa da rede de drenagem, na Avenida Goias. Com isso, o transito na via sera liberado nesta sexta-feira (20/12), a partir das 8 horas, entre a Rua 5 e a Avenida Anhanguera. O trafego para onibus e veiculos pesados continua proibido.
Iniciado no dia 9 de julho, o projeto ja esta 95% concluido, entre as Avenidas Independencia e Anhanguera, no sentido Norte-Sul. A pedido dos lojistas que atuam na via e nas imediacoes, as obras serao paralisadas neste final de ano e retomadas no inicio de janeiro, com a execucao da terceira etapa, entre a Avenida Anhanguera e a Praca Civica.
Nessa sexta tambem serao concluidos os servicos de complementacao da rede na Avenida Oeste, que atravessa a Rua 74 e encontra com a rede da Avenida Goias.
"Atendendo ao pedido dos lojistas, decidimos adiar o inicio da terceira etapa das obras na Goias para o comeco do proximo ano", informa o secretario de Infraestrutura e Servicos Publicos, Dolzonan da Cunha Mattos, que tambem justifica o adiamento a intensificacao das chuvas, que compromete o trabalho. A Prefeitura mantem o compromisso, entretanto, de concluir toda a rede nos dois lados da Avenida, em agosto de 2020. "Como e trabalho que envolve movimento de terra, a chuva atrapalha muito, mas mantemos o compromisso e o cronograma de entregar a obra pronta, nos dois sentidos da Avenida Goias, em agosto de 2020", garante .
Rede de drenagem e BRT
A rede de drenagem completa tem 2,6 km e vai da Praca Civica ao Setor Norte Ferroviario. E parte integrante do complexo do BRT e conta com orcamento na ordem de R$ 7,8 milhoes. A construcao teve inicio em maio e, por ser o trecho mais complexo, comecou pela Rua 4, no Setor Norte Ferroviario. De la, seguiu pela Avenida Oeste, no Setor Marechal Rondon, Avenida Goias, onde cruza a Avenida Independencia, para chegar ate a Praca Civica. O prazo para conclusao total da obra e agosto de 2020.
Durante as obras da rede de aguas pluviais, a Avenida Goias vem sendo requalificada e preparada para a operacao do BRT, com a construcao das estacoes de embarque e desembarque de passageiros, implantacao de pavimentos rigidos e flexiveis e a completa revitalizacao da sinalizacao de transito - horizontal, vertical e semaforica, com semaforos inteligentes.
As calcadas estao sendo readequadas, conforme as normas de acessibilidade e arborizadas, com a troca das especies que estiverem condenadas. A iluminacao em conjunto LED sera adotada em toda a via.
O orcamento para a execucao das obras nesse trecho da Goias ate a Praca Civica e de R$ 40,575 milhoes, sendo: Drenagem: R$ 7,775 milhoes; Pavimento Rigido: R$ 17,194 milhoes; Pavimento Flexivel: R$ 3,468 milhoes; Obras complementares: R$ 10,178 milhoes; e Estacoes: R$ 1,960 milhoes.
Nara Serra, da editoria de Infraestrutura
Facebook
Whatsapp
Twitter
Google
Noticias Relacionadas
Comunicacao
Prefeitura de Goiania recolhe 27 arvores caidas em 18 setores,... Rogerio Cruz inaugura laboratorios de robotica que atenderao 1,4 mil... Prefeitura de Goiania amplia oferta da vacina HPV para meninos...