title: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/207 ze dne 20. ledna 2015 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro zprávu o pokroku, předkládání informací o velkém projektu, společný akční plán, zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu, auditní strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu a o metodiku provádění analýzy nákladů a přínosů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce

text:
               13.2.2015

               CS

               Úřední věstník Evropské unie

               L 38/1

         PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/207
   ze dne 20. ledna 2015,
   kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro zprávu o pokroku, předkládání informací o velkém projektu, společný akční plán, zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost, prohlášení řídicího subjektu, auditní strategii, výrok auditora a výroční kontrolní zprávu a o metodiku provádění analýzy nákladů a přínosů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a zejména na čl. 52 odst. 4, článek 101 druhý a pátý pododstavec, článek 106 druhý pododstavec, čl. 111 odst. 5, čl. 125 odst. 10 a čl. 127 odst. 6 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (2), a zejména na čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem pro koordinaci evropských strukturálních a investičních fondů,
   vzhledem k těmto důvodům:

               (1)

               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 (3) obsahuje ustanovení nezbytná pro přípravu programů. Aby bylo zajištěno provedení programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“), je nutné přijmout k uplatňování nařízení (EU) č. 1303/2013 další ustanovení. Za účelem usnadnění komplexního pohledu a přístupu k těmto ustanovením by tato ustanovení měla být přijata v jednom prováděcím aktu.

               (2)

               Vzor zprávy o pokroku při provádění dohody o partnerství by měl stanovit jednotné podmínky pro předkládání požadovaných informací v jednotlivých částech zprávy o pokroku, aby se zajistila jednotnost a srovnatelnost informací uvedených ve zprávě o pokroku a případně možnost jejich shrnutí. Jelikož by k veškerým výměnám informací mezi členskými státy a Komisí mělo docházet elektronicky prostřednictvím systému zřízeného za tímto účelem, měl by tento vzor stanovit rovněž technické vlastnosti každého pole, včetně formátu údajů, způsobu zadání a omezení týkajících se počtu znaků. Navrhovaná omezení počtu znaků u textových polí vycházejí z potřeby co nejkomplexnějších zpráv.

               (3)

               Ke splnění požadavků stanovených v nařízení (EU) č. 1303/2013 je vzor zprávy o pokroku rozdělen do pěti částí. Část I obsahuje informace a hodnocení vyžadované u všech evropských strukturálních a investičních fondů. Část II stanoví informace a hodnocení požadované ve zprávě o pokroku při provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Informace stanovené v částech III, IV a V vzoru zprávy o pokroku by měly být poskytnuty pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti, pokud se členské státy s maximálně jedním operačním programem na fond v souladu s čl. 111 odst. 4 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 1303/2013 rozhodnou zahrnout informace vyžadované podle čl. 50 odst. 5 a informace podle čl. 111 odst. 4 druhého pododstavce písm. a), b), c) a h) uvedeného nařízení do zprávy o pokroku při provádění dohody o partnerství namísto do výročních zpráv o provádění programů předkládaných v letech 2017 a 2019 a závěrečné zprávy o provádění programu. Jsou-li tyto informace uvedeny již v části I nebo II zprávy o pokroku, neměly by se v části III, IV nebo V opakovat, jelikož veškeré informace by měly být poskytnuty pouze jednou.

               (4)

               Na velké projekty připadá značná část výdajů EU a tyto projekty mají strategický význam pro plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. K zajištění jednotného uplatňování je nezbytné stanovit standardní formát pro předkládání informací nezbytných ke schvalování velkých projektů. Informace uvedené v tomto vzoru by měly poskytovat dostatečnou jistotu, že finanční příspěvek z EFRR a Fondu soudržnosti nebude mít za následek podstatnou ztrátu pracovních míst ve stávajících výrobních lokalitách v Unii.

               (5)

               Předpokladem schválení velkého projektu je analýza nákladů a přínosů, včetně ekonomické analýzy, finanční analýzy a posouzení rizik. Metodika provádění analýzy nákladů a přínosů by měla být vyvinuta na základě uznávaných osvědčených postupů a s cílem zajistit jednotnost, kvalitu a důslednost, a to jak při provádění analýzy, tak při jejím hodnocení Komisí nebo nezávislými odborníky. Analýza nákladů a přínosů by u velkých projektů měla prokazovat, že projekt je z ekonomického hlediska vhodný a že příspěvek z EFRR a Fondu soudržnosti je nezbytný k zajištění finanční životaschopnosti projektu.

               (6)

               Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení článku 106 nařízení (EU) č. 1303/2013 je nutné stanovit formát vzoru společného akčního plánu. Jelikož by k veškerým výměnám informací mezi členskými státy a Komisí mělo docházet elektronicky prostřednictvím systému zřízeného za tímto účelem, měl by tento vzor stanovit rovněž technické vlastnosti každého pole, včetně formátu údajů, způsobu zadání a omezení týkajících se počtu znaků.

               (7)

               Jelikož požadavky na podávání zpráv pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost a cíl Evropská územní spolupráce nejsou totožné, je nutno stanovit dva vzory zpráv provádění, jeden pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a jeden pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce. Je však třeba zajistit, aby v případě stejných nebo obdobných požadavků na podávání zpráv u těchto dvou cílů byl obsah vzorů v možném rozsahu harmonizován.

               (8)

               Vzor výročních a závěrečných zpráv o provádění programu by měl stanovit jednotné podmínky pro předkládání požadovaných informací v jednotlivých částech zpráv. To zajistí jednotnost a srovnatelnost poskytnutých informací a případně možnost jejich shrnutí. Jelikož by k veškerým výměnám informací mezi členskými státy a Komisí mělo docházet elektronicky prostřednictvím systému zřízeného za tímto účelem, měl by tento vzor stanovit rovněž technické vlastnosti každého pole, včetně formátu údajů, způsobu zadání a omezení týkajících se počtu znaků. Navrhovaná omezení počtu znaků u textových polí vycházejí z potřeby co nejkomplexnějších zpráv.

               (9)

               Ke splnění požadavků na výroční zprávu o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost stanovených v nařízení (EU) č. 1303/2013, podle nichž mají být v závislosti na dotyčném roce poskytovány různé druhy informací, je vzor rozdělen do tří částí, aby byly jednoznačně stanoveny informace, které se vyžadují u zprávy předkládané v příslušném roce. Část A stanoví informace, které se vyžadují každý rok počínaje od roku 2016, část B stanoví dodatečné informace, které mají být poskytnuty ve zprávách, jež budou předloženy v letech 2017a 2019, a v závěrečných zprávách, a část C stanoví informace, které mají být poskytnuty ve zprávě předložené v roce 2019 a závěrečné zprávě, a to navíc k informacím uvedeným v částech A a B. Podle čl. 111 odst. 4 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013 mohou členské státy s maximálně jedním operačním programem na fond zahrnout určité informace do zprávy o pokroku namísto do výročních zpráv o provádění programů předkládaných v letech 2017 a 2019 a závěrečné zprávy o provádění programu. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování těchto ustanovení, je nutné tyto informace vymezit ve vzoru.

               (10)

               Podle čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013 se veřejnosti zpřístupní shrnutí obsahu výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění programu určené občanům. Toto shrnutí by mělo být odesláno jako zvláštní soubor ve formě přílohy výroční a závěrečné zprávy o provádění. Pro shrnutí určené občanům se nepředpokládá žádný konkrétní vzor, členské státy proto mohou použít strukturu a formát, jež považují za nejvhodnější.

               (11)

               Za účelem harmonizace norem pro vypracování a předkládání prohlášení řídicího subjektu, za něž podle čl. 125 odst. 4 prvního pododstavce písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídá řídicí orgán, je nutné stanovit jednotné podmínky týkající se jeho obsahu, a to ve formě standardního vzoru.

               (12)

               Za účelem harmonizace norem pro vypracování a předkládání auditní strategie, výroku auditora a výroční kontrolní zprávy, za něž je podle čl. 127 odst. 4 a odst. 5 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovědný auditní orgán, je nutné poskytnout vzor, který stanoví jednotné podmínky týkající se struktury a upřesňuje povahu a kvalitu informací použitých při jejich vypracovávání.

               (13)

               S cílem umožnit co nejrychlejší uplatňování opatření stanovených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

         PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Vzor zprávy o pokroku
   Zpráva o pokroku při provádění dohody o partnerství uvedená v čl. 52 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze I tohoto nařízení.
   Článek 2
   Formát pro předkládání informací o velkém projektu
   Informace nezbytné ke schvalování velkých projektů uvedené v čl. 101 prvním pododstavci písm. a) až i) nařízení (EU) č. 1303/2013 se předkládají ve formátu stanoveném v příloze II tohoto nařízení.
   Článek 3
   Metodika provádění analýzy nákladů a přínosů
   Analýza nákladů a přínosů uvedená v čl. 101 prvním pododstavci písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013 se provádí podle metodiky stanovené v příloze III tohoto nařízení.
   Článek 4
   Formát vzoru společného akčního plánu
   Obsah společného akčního plánu uvedeného v čl. 106 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1303/2013 se určí podle vzoru stanoveného v příloze IV tohoto nařízení.
   Článek 5
   Vzor zpráv o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost
   Výroční a závěrečné zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost uvedené v článku 111 nařízení (EU) č. 1303/2013 se vyhotoví podle vzoru stanoveného v příloze V tohoto nařízení.
   Článek 6
   Vzor prohlášení řídicího subjektu
   Prohlášení řídicího subjektu uvedené v čl. 125 odst. 4 prvním pododstavci písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013 se předkládá pro každý operační program podle vzoru stanoveného v příloze VI tohoto nařízení.
   Článek 7
   Vzory auditní strategie, výroku auditora a výroční kontrolní zprávy
   1.   Auditní strategie uvedená v čl. 127 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze VII tohoto nařízení.
   2.   Výrok auditora uvedený v čl. 127 odst. 5 prvním pododstavci písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013 se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze VIII tohoto nařízení.
   3.   Výroční kontrolní zpráva uvedená v čl. 127 odst. 5 prvním pododstavci písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013 se vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze IX tohoto nařízení.
   Článek 8
   Vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce
   Výroční a závěrečné zprávy o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce uvedené v článku 14 nařízení (EU) č. 1299/2013 se vypracují podle vzoru stanoveného v příloze X tohoto nařízení.
   Článek 9
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 20. ledna 2015.

            Za Komisi

            předseda

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.

      (2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 259.

      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 288/2014 ze dne 25. února 2014, kterým se stanovují pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o vzor pro operační programy v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, pokud jde o vzor pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce (Úř. věst. L 87, 22.3.2014, s. 1).

      PŘÍLOHA I

         VZOR ZPRÁVY O POKROKU

      ČÁST I

         Informace a hodnocení vyžadované u všech evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESI fondy“)

      1.   Změny rozvojových potřeb, které v členském státě nastaly od přijetí dohody o partnerství (čl. 52 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013
          (1)
         )

                  a)

                  Obecný popis a hodnocení změn rozvojových potřeb, včetně popisu změn rozvojových potřeb, jež byly určeny v nových doporučeních pro jednotlivé země, která byla přijata podle čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 Smlouvy.

                  b)

                  Případně jiné údaje.

         <type='S' maxlength=24500 input='M'>
          (2)

      2.   Pokrok při plnění strategie Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a při plnění zvláštních úkolů jednotlivých fondů prostřednictvím přispění ESI fondů ke splnění vybraných tematických cílů, a zejména s ohledem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci pro jednotlivé programy a na podporu cílů v oblasti změny klimatu (čl. 52 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)

                  a)

                  Popis a hodnocení pokroku, jehož bylo dosaženo při plnění vnitrostátních cílů v rámci strategie Evropa 2020 (3), a přispění ESI fondů k tomuto účelu s odkazem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci a případně na podporu cílů v oblasti změny klimatu.

                  b)

                  S odkazem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci a případně na podporu cílů v oblasti změny klimatu popis a hodnocení toho, jak ESI fondy přispěly ke splnění tematických cílů, a pokroku při dosahování očekávaných hlavních výsledků u každého z tematických cílů uvedených v dohodě o partnerství, popřípadě včetně popisu přispění ESI fondů k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti s odkazem na milníky stanovené ve výkonnostním rámci pro jednotlivé programy.

                  c)

                  Případně popis přispění ESI fondů k novým relevantním doporučením pro jednotlivé země.

                  d)

                  Případně popis toho, jak se ESI fondy zabývají změnami rozvojových potřeb.

                  e)

                  Pouze u zprávy v roce 2019: souhrnná analýza údajů v tabulce 2, včetně posouzení důvodů nedosažení milníků a opatření, která budou přijata za účelem nápravy.

                  f)

                  Případně jiné údaje.

         <type='S' maxlength=52500 input='M'>

         Tabulka 1

         Podpora použitá na cíle v oblasti změny klimatu

                  Fond

                              A.

                              Podpora použitá na cíle v oblasti změny klimatu podle dohody o partnerství

                              B.

                              Podpora použitá na cíle v oblasti změny klimatu (4)

                  Procento použité podpory v porovnání s dohodou o partnerství
                  (% B/A)

                  EFRR

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                  Fond soudržnosti

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                  ESF (5)

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                  EZFRV

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                  ENRF

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                  CELKEM

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

         Tabulka 2

         Pouze u zprávy v roce 2019 – dosažení milníků na základě posouzení členského státu

                  Program

                  Priorita

                  Fond (6)

                  Kategorie (7) regionu

                  Tematický (7) cíl

                  Dosažení milníků (ano/ne)

                  Podpora Unie

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

            3.   Pouze u zprávy v roce 2017 – Opatření přijatá ke splnění předběžných podmínek stanovených v dohodě o partnerství (čl. 52 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

      Popřípadě obecné informace a hodnocení, zda byla opatření přijatá ke splnění použitelných předběžných podmínek stanovených v dohodě o partnerství, jež ke dni jejího přijetí nebyly splněny, prováděna v souladu se stanoveným harmonogramem.

         <type='S' maxlength=10500 input='M'>

                  Použitelné obecné předběžné podmínky, které nebyly splněny vůbec, nebo byly splněny jen částečně

                  Nesplněná kritéria

                  Přijatá opatření

                  Lhůta (datum)

                  Orgány odpovědné za splnění

                  Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)

                  Kritéria splněna (A/N)

                  Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření

                  Komentář (ke každému opatření)

                     <type='S' maxlength=500 input='G'>

                     <type='S' maxlength=500 input='G'>

                     <type='S' maxlength=1000 input='G'>

                     <type='D' input='G'>

                     <type='S' maxlength=500 input='G'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='S' maxlength=2000 input='M'>

                  Opatření č. 1

                  Opatření č. 2

                  Použitelné tematické předběžné podmínky, které nebyly splněny vůbec, nebo byly splněny jen částečně

                  Nesplněná kritéria

                  Přijatá opatření

                  Lhůta (datum)

                  Orgány odpovědné za splnění

                  Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)

                  Kritéria splněna (A/N)

                  Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření

                  Komentář (ke každému opatření)

                     <type='S' maxlength=500 input='G'>

                     <type='S' maxlength=500 input='G'>

                     <type='S' maxlength=1000 input='G'>

                     <type='D' input='G'>

                     <type='S' maxlength=500 input='G'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='S' maxlength=2000 input='M'>

                  Opatření č. 1

                  Opatření č. 2

            4.   Provádění mechanismů k zajištění koordinace mezi ESI fondy a dalšími nástroji Unie a vnitrostátními finančními nástroji a Evropskou investiční bankou (EIB) (čl. 52 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013)

         <type='S' maxlength=14000 input='M'>

                  a)

                  Posouzení provádění mechanismů koordinace stanovených v dohodě o partnerství a případně problémů, které se vyskytly při jejich provádění.

                  b)

                  Popřípadě popis upravených a nových mechanismů koordinace.

                  c)

                  Případně jiné údaje.

            5.   Provádění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji nebo přehled provádění integrovaných přístupů založených na programech, včetně pokroku dosaženého v prioritních oblastech stanovených pro spolupráci (č. 52 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)

                  a)

                  Obecný komentář a hodnocení

                     <type='S' maxlength=14000 input='M'>

                  b)

                  Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1303/2013 přehled uplatňování komunitně vedeného místního rozvoje

                     <type='S' maxlength=7000 input='M'>

                  c)

                  Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1303/2013 případně přehled provádění integrovaných územních investic

                     <type='S' maxlength=7000 input='M'>

                  d)

                  Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení (EU) č. 1303/2013 případně přehled provádění makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti

                     <type='S' maxlength=7000 input='M'>

                  e)

                  Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu iii) nařízení (EU) č. 1303/2013 případně přehled provádění integrovaného přístupu k řešení potřeb zeměpisné oblasti nejvíce postižené chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení.

                              —

                              Popis opatření přijatých za účelem řešení specifických potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí diskriminace nebo sociální vyloučení.

                              —

                              Popis výsledků, jichž bylo dosaženo při řešení potřeb těchto zeměpisných oblastí/cílových skupin.

                     <type='S' maxlength=7000 input='M'>

                  f)

                  Ve vztahu k čl. 15 odst. 2 písm. a) bodu iv) nařízení (EU) č. 1303/2013 případně přehled opatření k řešení demografických výzev oblastí, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami.

                     <type='S' maxlength=7000 input='M'>

            6.   Případně opatření přijatá k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat ESI fondy (čl. 52 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)

         <type='S' maxlength=14000 input='M'>

      7.   Přijatá opatření a dosažený pokrok, pokud jde o snížení administrativní zátěže pro příjemce (čl. 52 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 1303/2013)

         <type='S' maxlength=14000 input='M'>

      8.   Úloha partnerů uvedených v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 při provádění dohody o partnerství (čl. 52 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013)

                  a)

                  Popis a hodnocení úlohy vybraných partnerů při vypracovávání zprávy o pokroku s odkazem na dohodu o partnerství.

                  b)

                  Popis a hodnocení zapojení vybraných partnerů do provádění programů, včetně účasti v monitorovacích výborech jednotlivých programů.

                  c)

                  Případně jiné údaje.

         <type='S' maxlength=21000 input='M'>

      9.   Přehled opatření přijatých v souvislosti s uplatňováním horizontálních principů a cílů politiky při provádění ESI fondů (čl. 52 odst. 2 písm. i) nařízení (EU) č. 1303/2013)

                  a)

                  Přehled opatření přijatých v souvislosti s uplatňováním horizontálních principů s cílem zajistit prosazování a sledování těchto principů v různých druzích programů s odkazem na obsah dohody o partnerství:

                              1)

                              rovnost žen a mužů, nediskriminace, přístupnost pro osoby se zdravotním postižením;

                              2)

                              udržitelný rozvoj (ochrana životního prostředí, účinné využívání zdrojů, opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, ochrana biologické rozmanitosti a předcházení rizikům).

                  b)

                  Přehled opatření přijatých s cílem zajistit začlenění horizontálních politických cílů s odkazem na obsah dohody o partnerství.

                  c)

                  Případně jiné údaje.

         <type='S' maxlength=14000 input='M'>

      ČÁST II

         Informace a hodnocení týkající se Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (pro účely čl. 19 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013
          (8)
         )

      10.   Provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) (čl. 19 odst. 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)

                  a)

                  Obecný popis provádění YEI, včetně toho, jak tato iniciativa přispěla k provádění záruky pro mladé lidi, a uvedení konkrétních příkladů intervencí v rámci YEI.

                  b)

                  Popis případných problémů, které se vyskytly při provádění YEI, a opatření přijatých k odstranění těchto problémů.

                  c)

                  Hodnocení provádění YEI s ohledem na stanovené záměry a cíle a přispění k provádění záruky pro mladé lidi.

         <type='S' maxlength=14000 input='M'>

      ČÁST III

         Informace a hodnocení, které je nutno poskytnout v případě politiky soudržnosti, je-li využita možnost stanovená v čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkající se zahrnutí určitých informací uvedených ve výročních zprávách o provádění do zprávy o pokroku – jež mají být předloženy v roce 2017 a 2019

      11.   Dodatečné informace a hodnocení, které lze připojit v závislosti na obsahu a cílech operačního programu (čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013, k doplnění ostatních oddílů zprávy o pokroku v případě potřeby)

      11.1   Pokrok při provádění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      11.2   Pokrok při provádění opatření k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      11.3   Pokrok při provádění jakýchkoli meziregionálních a nadnárodních opatření.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      11.4   Pokrok při provádění opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      ČÁST IV

         Informace a hodnocení týkající se provádění YEI v případě využití možnosti stanovené v čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 – jež mají být předloženy v roce 2019
          (9)

      12.   Provádění YEI (čl. 19 odst. 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)

                  a)

                  Popis hlavních zjištění vyplývajících z hodnocení podle čl. 19 odst. 6 nařízení (EU) č. 1304/2013 k posouzení účinnosti, účelnosti a dopadu kombinované podpory z ESF a zvláštních přídělů pro YEI a provádění záruky pro mladé lidi.

                  b)

                  Popis a hodnocení kvality nabídek zaměstnání, které dostávají účastníci této iniciativy, včetně znevýhodněných osob, marginalizovaných komunit nebo těch, kteří opustili vzdělávací systém před dosažením kvalifikace.

                  c)

                  Popis a hodnocení pokroku, jehož dosáhli účastníci této iniciativy v dalším vzdělávání, při hledání udržitelného a důstojného pracovního místa nebo při nástupu do učňovské či odborné přípravy.

         <type='S' maxlength=14000 input='M'>

      ČÁST V

         Informace a hodnocení, které je nutno poskytnout v případě politiky soudržnosti, je-li využita možnost stanovená v čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 (k doplnění ostatních oddílů zprávy o pokroku v případě potřeby) – jež mají být předloženy v roce 2019

      13.   Přínos programu pro strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)

      Informace a hodnocení týkající se přínosu programu pro strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

         <type='S' maxlength=17500 input='M'>

         (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

         (2)  Vysvětlivky:

                     typ: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procenta

                     vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

                     maxlength = maximální počet znaků včetně mezer

         (3)  V případě EZFRV se popis a hodnocení týká cílů stanovených prioritou Unie, jelikož přispění ke strategii Evropa 2020 je strukturováno podle šesti priorit Unie.

         (4)  Kumulativně v eurech na základě způsobilých výdajů vykázaných Komisi s datem uzávěrky 31. prosince předchozího roku.

         (5)  To zahrnuje rovněž zdroje YEI (zvláštní příděl na YEI a odpovídající podpora z ESF).

         (6)  Pro účely této tabulky se YEI (zvláštní příděl a odpovídající podpora z ESF) považuje za fond.

         (7)  Nevztahuje se na EZFRV a ENRF.

         (8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470). Tuto část vyplní pouze členské státy s regiony způsobilými pro YEI v souladu s článkem 16 tohoto nařízení.

         (9)  Tuto část vyplní pouze členské státy s regiony způsobilými pro YEI v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1304/2013.

      PŘÍLOHA II

         Formát pro předkládání informací o velkém projektu

      VELKÝ PROJEKT
      EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ/FOND SOUDRŽNOSTI

         INVESTICE DO INFRASTRUKTURY/PRODUKTIVNÍ INVESTICE

                  Název projektu

                     <type='S' maxlength=255 input='M'>

                  CCI

                     <type='S' maxlength=15 input='S'>

            A.   SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA PROVEDENÍ VELKÉHO PROJEKTU A JEHO ZPŮSOBILOST
      A.1   Orgán odpovědný za žádost týkající se projektu (řídicí orgán nebo zprostředkující subjekt)

                  A.1.1

                     Název:

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>
                      (1)

                  A.1.2

                     Adresa:

                     <type='S' maxlength='400' input='M'>

                  A.1.3

                     Jméno kontaktní osoby:

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

                  A.1.4

                     Funkce kontaktní osoby:

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

                  A.1.5

                     Tel. č.:

                     <type='N' input='M'>

                  A.1.6

                     E-mail:

                     <type='S' maxlength='100' input='M'>

            A.2   Subjekt/subjekty
          (2)
         odpovědné za provedení projektu (příjemce/příjemci
          (3)
         )

                  A.2.1

                     Název:

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

                  A.2.2

                     Adresa:

                     <type='S' maxlength='400' input='M'>

                  A.2.3

                     Jméno kontaktní osoby:

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

                  A.2.4

                     Funkce kontaktní osoby:

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

                  A.2.5

                     Tel. č.:

                     <type='N' input='M'>

                  A.2.6

                     E-mail:

                     <type='S' maxlength='100' input='M'>

            A.3   Údaje o podniku (vyplní se pouze v případě produktivních investic)

      A.3.1   Název podniku:

         < type='S' maxlength='200' input='M'>

      A.3.2   Je dotyčný podnik malým nebo středním podnikem
          (4)
         ? <type='C' input=M>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            A.3.3   Obrat (hodnota v milionech EUR a rok):

                  A.3.3.1

                  Hodnota v milionech EUR <type='N' input='M'>

                  A.3.3.2

                  Rok <type='N' input='M'>

            A.3.4   Celkový počet zaměstnaných osob (hodnota a rok):

                  A.3.4.1

                  Počet zaměstnaných osob <type='N' input='M'>

                  A.3.4.2

                  Rok <type='N' input='M'>

            A.3.5   Struktura skupiny:

      Vlastní 25 % či více kapitálu nebo hlasovacích práv podniku jeden podnik nebo skupina podniků nespadajících do definice malého nebo středního podniku? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            Uveďte název a popište strukturu skupiny

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      A.4   Způsobilost subjektu odpovědného za provedení projektu s odkazem na jeho technickou, právní, finanční a správní způsobilost
          (5)

      A.4.1   Technická způsobilost (minimálně poskytněte přehled odborných znalostí, které jsou zapotřebí pro provedení projektu, a uveďte počet zaměstnanců s těmito odbornými znalostmi, kteří jsou v organizaci k dispozici a kteří byli přiděleni na projekt)

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      A.4.2   Právní způsobilost (minimálně uveďte informace o právním postavení příjemce umožňujícím realizaci projektu a o jeho schopnosti učinit v případě potřeby právní kroky).

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      A.4.3   Finanční způsobilost (minimálně potvrďte finanční situaci subjektu odpovědného za provedení projektu s cílem prokázat, že je schopen zaručit likviditu pro přiměřené financování projektu, aby byla zajištěna jeho úspěšná realizace a fungování v budoucnu, a to navíc k ostatním činnostem dotyčného subjektu)

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      A.4.4   Správní způsobilost (minimálně uveďte informace o projektech financovaných EU a/nebo srovnatelných projektech, které byly provedeny v posledních deseti letech, a pokud takovéto příklady neexistují, uveďte, zda byla uvážena potřeba technické pomoci; uveďte odkaz na institucionální opatření, jako je existence oddělení pro provádění projektu, které je schopno projekt provést a provozovat, a pokud možno připojte navrhované organizační schéma pro realizaci a fungování projektu).

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      A.5   Poskytněte informace o všech příslušných plánovaných případně uzavřených institucionálních ujednáních se třetími stranami za účelem provedení projektu a úspěšného fungování výsledných zařízení

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      A.5.1   Uveďte podrobné údaje o tom, jak bude po dokončení projektu infrastruktura spravována (tj. název provozovatele; způsob výběru – veřejná správa nebo koncese; druh smlouvy atd.).

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      B.   POPIS INVESTICE A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ; VYSVĚTLENÍ, JAK JE INVESTICE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI PRIORITNÍMI OSAMI DOTYČNÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NEBO OPERAČNÍCH PROGRAMŮ, A JEJÍHO OČEKÁVANÉHO PŘÍNOSU K DOSAŽENÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ TĚCHTO PRIORITNÍCH OS A OČEKÁVANÉHO PŘÍNOSU PRO SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ
      B.1   Operační program nebo programy a prioritní osy

                  CCI dotyčného OP

                  Prioritní osa dotyčného OP

                     OP 1<type='S' input='S'>

                     Prioritní osa OP 1<type='S' input='S'>

                     OP 1<type='S' input='S'>

                     Prioritní osa OP 1<type='S' input='S'>

                     OP 2<type='S' input='S'>

                     Prioritní osa OP 2<type='S' input='S'>

                     OP 2<type='S' input='S'>

                     Prioritní osa OP 2<type='S' input='S'>

            B.1.1   Je projekt uveden v seznamu velkých projektů, který je součástí operačního programu nebo operačních programů?
          (6)
         <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            B.2   Rozdělení projektové činnosti do kategorií
          (7)

                  Kód

                  Částka

                  Procento

                              B.2.1

                              Kód (kódy) pro dimenzi (dimenze) oblasti zásahu
                              (Pokud je na základě poměrného výpočtu příslušných několik oblastí zásahu, je třeba použít více kódů)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              B.2.2

                              Kód pro dimenzi formy financování
                              (v některých případech může být příslušných kódů více – uvedou se poměrné podíly)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              B.2.3

                              Kód pro dimenzi území
                              (V některých případech může být příslušných kódů více – uvedou poměrné podíly)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              B.2.4

                              Kód pro mechanismus územního plnění

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              B.2.5

                              Kód pro dimenzi tematického cíle
                              (V některých případech může být příslušných kódů více – uvedou se poměrné podíly)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              B.2.6

                              Kód pro dimenzi ekonomické činnosti (kód NACE (8))
                              (V některých případech může být příslušných kódů více – uvedou se poměrné podíly)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              B.2.7

                              Kód pro dimenzi (dimenze) polohy (NUTS III) (9)

                              (V některých případech může být příslušných kódů více – uvedou se poměrné podíly)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              B.2.8

                              Charakter investice (10)
                                 (vyplňte pouze v případě produktivních investic)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              B.2.9

                              Dotčený výrobek (11)
                                 (vyplňte pouze v případě
                                 produktivních investic)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

            B.3   Popis projektu

      B.3.1   Poskytněte stručný (maximálně 2 strany) popis projektu (představující jeho cíl, současnou situaci, problémy, které bude řešit, zařízení, jež budou vybudována atd.), mapu určující oblast projektu
          (12), georeferenční údaje
          (13)
         a hlavní součásti projektu s odhady celkových nákladů těchto hlavních součástí (bez rozdělení nákladů na činnosti).
      V případě produktivních investic je nutno poskytnout rovněž podrobný technický popis, který obsahuje údaje o dotyčné práci s upřesněním hlavních charakteristik, provozovny, hlavní činnosti a hlavních prvků finanční struktury podniku, údaje o hlavních aspektech investice a popis výrobní technologie a zařízení a popis výrobků.

         < type='S' maxlength='7000' input='M'>

      B.3.2   Představuje tento projekt fázi velkého projektu
          (14)
         ? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            B.3.3   Představuje-li projekt určitou fázi celkového projektu, poskytněte stručný popis navrhovaných fází realizace a vysvětlete, jak jsou technicky a finančně nezávislé. Vysvětlete, jaká kritéria byla použita k rozdělení projektu na jednotlivé fáze. Uveďte (procentuální) podíl dotyčné fáze na celkovém projektu. Je-li projekt spolufinancován z více než jednoho operačního programu, uveďte, které části spadají do jakého operačního programu, a poměrný příděl na tyto části.

         < type='S' maxlength='3500' input='M'>

      B.3.4   Schválila Komise již dříve určitou část tohoto velkého projektu? <type='C' input=M>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            Pokud ano, uveďte číslo CCI schváleného velkého projektu.

         < type='S' input='S'>

      Je-li tento projekt součástí velkého projektu rozděleného na fáze, jehož první fáze byla provedena v období 2007–2013, poskytněte popis fyzických a finančních cílů předchozí fáze, včetně popisu provedení první fáze, a potvrďte, že je nebo bude připravena k používání k danému účelu.

         < type='S' maxlength='10500' input='M'>

      B.3.5   Je projekt součástí transevropské sítě schválené na úrovni Unie? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            Pokud ano, poskytněte podrobné údaje a uveďte odkaz na příslušné právní předpisy EU (15).

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      B.3.6   Vztahuje se v případě produktivních investic na tuto investici:

                  i)

                  čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 (16)? <type='C' input='M'>

                              Ano

                              ☐

                              Ne

                              ☐

                        Pokud ano, vysvětlete, jak přispívá k tvorbě a ochraně pracovních míst (zejména pro mladé lidi)

                     < type='S' maxlength='1750' input='M'>

                  ii)

                  čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1301/2013? <type='C' input='M'>

                              Ano

                              ☐

                              Ne

                              ☐

                        Pokud ano, vysvětlete, jak přispívá k investičním prioritám stanoveným v čl. 5 bodech 1 a 4 nařízení (EU) č. 1301/2013, a pokud se tato investice týká spolupráce mezi velkými podniky a malými a středními podniky, k investičním prioritám stanoveným v čl. 5 bodu 2 uvedeného nařízení.

                     < type='S' maxlength='1750' input='M'>

            B.4   Cíle projektu a jeho soulad s příslušnými prioritními osami dotyčného operačního programu nebo operačních programů a jeho očekávaný přínos k dosažení specifických cílů těchto prioritních os a očekávaný přínos pro socioekonomický rozvoj oblasti, na niž se operační program vztahuje.

      B.4.1   Jaké jsou hlavní cíle projektu? Uveďte jejich seznam a poskytněte stručné vysvětlení

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      B.4.2   Uveďte podrobné údaje o souladu projektu s příslušnými prioritními osami dotyčného operačního programu nebo operačních programů a o jeho očekávaném přínosu k dosažení ukazatelů výsledků v rámci specifických cílů těchto prioritních os.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      B.4.3   Vysvětlete, jak projekt přispěje k socioekonomickému rozvoji oblasti, na niž se operační program vztahuje.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      B.4.4   Vysvětlete, jaká opatření příjemce naplánoval/přijal k zajištění optimálního využití infrastruktury v provozní fázi.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      C.   CELKOVÉ NÁKLADY A CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ NÁKLADY
      C.1   Níže uvedenou tabulku vyplňte s přihlédnutím k těmto skutečnostem

                  1)

                  Nezpůsobilé náklady zahrnují i) výdaje vynaložené mimo období způsobilosti, ii) výdaje, které nejsou způsobilé podle použitelných předpisů EU a vnitrostátních předpisů, iii) ostatní výdaje, které nebyly předloženy za účelem spolufinancování. Pozn.: počátečním dnem způsobilosti výdajů je datum předložení operačního programu Komisi nebo 1. leden 2014 podle toho, co nastalo dříve (17).

                  2)

                  Nepředvídané výdaje by neměly přesáhnout 10 % celkových nákladů po odečtení nepředvídaných výdajů. Tyto nepředvídané výdaje lze zahrnout do celkových způsobilých nákladů použitých k výpočtu plánovaného příspěvku z fondů.

                  3)

                  K pokrytí očekávané inflace lze případně zahrnout úpravu cen, je-li hodnota způsobilých nákladů uvedena ve stálých cenách.

                  4)

                  Vratná DPH není způsobilá. Je-li DPH považována za způsobilou, uveďte důvody.

                  5)

                  Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady projektu, od plánování po dozor, a rovněž DPH, bez ohledu na to, zda je vratná, či nikoli.

                  6)

                  Za nezpůsobilé náklady se považuje nákup nezastavěných a zastavěných pozemků za částku přesahující 10 % celkových způsobilých výdajů na danou operaci v souladu s čl. 69 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze pro operace týkající se zachování životního prostředí tento strop zvýšit.

                  7)

                  Celkové způsobilé náklady před zohledněním požadavků stanovených v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013.

                  EUR

                  Celkové náklady
                  (A)

                  Nezpůsobilé náklady (1)
                  (B)

                  Způsobilé náklady
                  (C) = (A) – (B)

                  Procento celkových způsobilých nákladů

                     Vstup

                     Vstup

                     Vypočteno

                     Vypočteno

                  1

                  Poplatky za plány/stavební projekt

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  2

                  Nákup pozemků

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'> (6)

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  3

                  Výstavba

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  4

                  Prostory a strojní zařízení nebo vybavení

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  5

                  Nepředvídané události (2)

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  6

                  Úprava ceny (v příslušném případě) (3)

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  7

                  Propagace

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  8

                  Dozor v průběhu provádění výstavby

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  9

                  Technická pomoc

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  10

                     Mezisoučet

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  11

                  (DPH (4))

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  12

                     CELKEM

                     <type='N' input='G'> (5)

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'> (7)

                     <type='P' input='G'>

            Uveďte směnný kurz a referenční sazbu (je-li použitelné)

         < type='S' maxlength='875' input='M'>

      Máte-li k některé z výše uvedených položek připomínky (nepředpokládají se například žádné nepředvídané výdaje, způsobilost DPH), uveďte je níže.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      C.2   Ověření souladu s pravidly státní podpory

         Domníváte se, že tento projekt zahrnuje poskytnutí státní podpory?
         <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            Pokud ano, vyplňte následující tabulku (18):

                  Výše podpory (v EUR) v hrubém grantovém ekvivalentu (19)

                  Celková výše způsobilých nákladů (v EUR) (20)

                  Intenzita podpory
                  (v %)

                  Číslo státní podpory/registrační číslo u podpory s blokovou výjimkou

                  Schválený režim podpory nebo schválená jednotlivá podpora

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                  Podpora, na kterou se vztahuje nařízení o blokové výjimce

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                  Podpora v souladu s rozhodnutím o službách obecného hospodářského zájmu (21) nebo nařízením o veřejné přepravě cestujících po železnici a silnici (22)

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                  Celková poskytnutá podpora

                     <type='N' input='G'>

                  nepoužije se

                  nepoužije se

                  nepoužije se

         Pokud nikoli, podrobně vysvětlete základ pro zjištění, že projekt nezahrnuje státní podporu (23). Tyto informace uveďte pro všechny skupiny možných příjemců státní podpory, například v případě infrastruktury pro vlastníka, zhotovitele, provozovatele a uživatele infrastruktury. Je-li použitelné, uveďte, zda důvodem, proč se domníváte, že projekt nezahrnuje státní podporu, je skutečnost, že i) projekt se netýká hospodářské činnosti (včetně činností v rámci veřejného pověření) nebo že ii) příjemce či příjemci podpory mají zákonný monopol na příslušné činnosti a nepůsobí v jiném liberalizovaném odvětví (nebo v případě, že příjemce působí v dalších odvětvích, bude vedeno oddělené účetnictví).

         < type='S' maxlength='3500' input='M'>

      C.3   Výpočet celkových způsobilých nákladů

      K ověření, zda projekt dosáhl prahové hodnoty velkého projektu podle článku 100 nařízení (EU) č. 1303/2013, by se měla použít celková výše způsobilých nákladů po zohlednění požadavků stanovených v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013.
      Zvolte příslušnou možnost a vyplňte požadované informace. U operací, které nevytvářejí příjmy, zvolte metodu podle čl. 61 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013 a poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu ve výši 100 %.

                  Způsob výpočtu potenciálního čistého příjmu

                  Použitá metoda, kterou pro určitý sektor, subsektor nebo druh operace zvolí řídicí orgán (24) (zaškrtněte pouze jedno políčko)

                  Výpočet diskontovaného čistého příjmu

                     <type='C' input='M'>

                  Metoda výpočtu pomocí paušální sazby

                     <type='C' input='M'>

                  Metoda výpočtu uplatněním snížené míry spolufinancování

                     <type='C' input='M'>

            Výpočet diskontovaného čistého příjmu (čl. 61 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)

                  Hodnota

                  1.

                  Celkové způsobilé náklady před zohledněním požadavků stanovených v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, nediskontované)
                  (Oddíl C.1.12(C))

                     <type='N' input='G'>

                  2.

                  Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) (je-li použitelné) = (E.1.2.9)

                     <type='N' input='M'>

                  3.

                  Celkové způsobilé náklady po zohlednění požadavků stanovených v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, nediskontované) = (1) * (2)

                     Maximální příspěvek z veřejných zdrojů musí respektovat pravidla státní podpory a výši celkové poskytnuté podpory, jak bylo uvedeno výše (ve vhodných případech)

                     <type='N' input='M'>

            Metoda výpočtu pomocí paušální sazby nebo metoda výpočtu uplatněním snížené míry spolufinancování (čl. 61 odst. 3 písm. a) a čl. 61 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)

                  Hodnota

                  1.

                  Celkové způsobilé náklady před zohledněním požadavků stanovených v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, nediskontované)
                  (Oddíl C.1.12(C))

                     <type='N' input='G'>

                  2.

                  Paušální sazba čistých příjmů stanovená v příloze V nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo v aktech v přenesené pravomoci (FR) (v %)

                     <type='N' input='M'>

                  3.

                  Celkové způsobilé náklady po zohlednění požadavků stanovených v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v EUR, nediskontované) = (1) × (1-FR) (25)

                     Maximální příspěvek z veřejných zdrojů musí respektovat pravidla státní podpory a výši celkové poskytnuté podpory, jak bylo uvedeno výše (ve vhodných případech)

                     <type='N' input='M'>

            D.   VYPRACOVANÉ STUDIE PROVEDITELNOSTI, VČETNĚ ANALÝZY VARIANT, A VÝSLEDKY
      D.1   Analýza poptávky

      Uveďte shrnutí analýzy poptávky, včetně předpokládaného tempa růstu poptávky, za účelem prokázání potřeby projektu v souladu s přístupem stanoveným v příloze III (Metodika provádění analýzy nákladů a přínosů) tohoto nařízení. Je nutné uvést minimálně tyto informace:

                  i)

                  metodika provádění odhadů;

                  ii)

                  předpoklady a základní hodnoty (např. provoz v minulosti, budoucí předpokládaný provoz bez projektu);

                  iii)

                  odhady pro zvolené varianty, je-li použitelné;

                  iv)

                  aspekty strany nabídky, včetně analýzy stávající nabídky a očekávaného rozvoje (infrastruktury);

                  v)

                  (případné) síťové účinky.

            V případě produktivních investic popište cílové trhy a shrnutí analýzy poptávky, včetně tempa růstu poptávky, popřípadě v rozdělení podle členských států a zvlášť podle třetích zemí braných v úvahu jako celek.

         < type='S' maxlength='10500' input='M'>

      D.2   Analýza variant

      D.2.1   Nastiňte alternativní varianty zvažované ve studiích proveditelnosti (maximálně 2–3 strany) v souladu s přístupem stanoveným v příloze III (Metodika provádění analýzy nákladů a přínosů) tohoto nařízení. Je nutné uvést minimálně tyto informace:

                  i)

                  celkové investiční náklady a provozní náklady zvažovaných variant;

                  ii)

                  varianty týkající se rozsahu (na základě technických, provozních, ekonomických, environmentálních a sociálních kritérií) a varianty týkající se umístění navrhované infrastruktury;

                  iii)

                  technické varianty – pro jednotlivé součásti a systémy;

                  iv)

                  rizika spojená s jednotlivými variantami, včetně rizik souvisejících s dopady změny klimatu a s extrémními výkyvy počasí;

                  v)

                  ekonomické ukazatele pro zvažované varianty, je-li použitelné (26);

                  vi)

                  souhrnná tabulka obsahující veškeré klady a zápory všech zvažovaných variant.

            V případě produktivních investic uveďte mimoto podrobné údaje o aspektech týkajících se kapacity (např. kapacita podniku před investicí (v jednotkách za rok), referenční datum, kapacita po investici (v jednotkách za rok), odhad míry využití kapacity).

         < type='S' maxlength='10500' input='M'>

      D.2.2   Upřesněte kritéria zvažovaná při výběru nejlepšího řešení (s uvedením pořadí podle jejich významu a způsobu jejich hodnocení s přihlédnutím k výsledkům posouzení zranitelnosti vůči změně klimatu a příslušných rizik a případně postupů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)/strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) (viz oddíl F)) a stručně odůvodněte zvolenou variantu v souladu s přílohou III (Metodika provádění analýzy nákladů a přínosů) tohoto nařízení
          (27).

         < type='S' maxlength='7000' input='M'>

      D.3   Proveditelnost zvolené varianty

      Za účelem prokázání proveditelnosti projektu uveďte stručné shrnutí týkající se proveditelnosti zvolené varianty se zahrnutím těchto klíčových dimenzí: institucionální, technické, environmentální aspekty a emise skleníkových plynů, dopady změny klimatu a příslušná rizika pro projekt (je-li použitelné) a jiné aspekty s přihlédnutím k zjištěným rizikům. Vyplňte tabulku a uveďte odkaz na příslušné dokumenty.
      D.3.1   Institucionální aspekt

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      D.3.2   Technické aspekty včetně umístění, navrhované kapacity hlavní infrastruktury, odůvodnění rozsahu a velikosti projektu na základě odhadované poptávky, odůvodnění zvolených možností s ohledem na posouzení rizik souvisejících s klimatem a přírodními katastrofami (je-li relevantní), odhadů investičních a provozních nákladů

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      D.3.3   Environmentální aspekty a aspekty související se zmírňováním změny klimatu (emise skleníkových plynů) a přizpůsobení se této změně (je-li použitelné)

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      D.3.4   Ostatní aspekty

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      Vyplňte níže uvedenou referenční tabulku

                  Klíčová dimenze studií proveditelnosti (nebo v případě produktivní investice podnikatelského plánu)

                  Odkaz (podklady a kapitola/oddíl/strana, kde jsou k dispozici konkrétní informace a podrobné údaje)

                  Analýza poptávky

                     < type='S' maxlength='1750' input='M'>

                  Analýza variant

                     < type='S' maxlength='1750' input='M'>

                  Institucionální aspekty

                     < type='S' maxlength='1750' input='M'>

                  Technické aspekty

                     < type='S' maxlength='1750' input='M'>

                  Environmentální aspekty, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, odolnost vůči katastrofám (je-li použitelné)

                     < type='S' maxlength='1750' input='M'>

                  Ostatní aspekty

                     < type='S' maxlength='1750' input='M'>

         Kromě souhrnných údajů, které mají být uvedeny, je třeba na podporu žádosti poskytnout dokument týkající se studií proveditelnosti podle dodatku 4.

      E.   ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ, VČETNĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ ANALÝZY A POSOUZENÍ RIZIK

         Tento oddíl by měl vycházet z přílohy III (Metodika provádění analýzy nákladů a přínosů) tohoto nařízení. Kromě souhrnných údajů, které mají být uvedeny, je třeba na podporu žádosti poskytnout dokument týkající se analýzy nákladů a přínosů podle dodatku 4.

      E.1   Finanční analýza

      E.1.1   Poskytněte stručný (maximálně 2–3 strany) popis metodiky (popis souladu s přílohou III (Metodika provádění analýzy nákladů a přínosů) tohoto nařízení a oddílem III (Metoda výpočtu diskontovaného čistého příjmu z operací vytvářejících čistý příjem) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014
          (28)
         a výjimek vztahujících se na použití metodiky; všech klíčových předpokladů týkajících se provozních nákladů, reprodukčních nákladů, příjmů a zbytkové hodnoty, použitých makroekonomických parametrů, kroků zvažovaných ve výpočtech, údajů použitých k provedení analýzy) a hlavních zjištění finanční analýzy, včetně výsledků analýzy finanční udržitelnosti s cílem prokázat, že projekt v budoucnu nevyčerpá hotovost (potvrďte závazek příjemce podpory na projekt, vlastníků projektu a/nebo orgánů veřejné moci týkající se financování investičních, provozních a reprodukčních nákladů a pokud možno poskytněte tabulky finanční udržitelnosti obsahující odhady peněžních toků v referenčním období):

         < type='S' maxlength='10500' input='M'>

      E.1.2   Hlavní údaje a parametry použité v analýze nákladů a přínosů pro finanční analýzu (všechny hodnoty v eurech)
          (29)

                  Hlavní údaje a parametry

                  Hodnota

                  1

                  Referenční období (roky)

                     <type='N' input='M'>

                  2

                  Finanční diskontní sazba (v %) (30)

                     <type='P' input='M'>

                  Hlavní údaje a parametry

                  Nediskontovaná hodnota

                  Diskontovaná hodnota (čistá současná hodnota)

                  Odkaz na dokument týkající se analýzy nákladů a přínosů
                  (kapitola/oddíl/strana)

                  3

                  Celkové investiční náklady bez nepředvídaných výdajů

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     < type='S' maxlength='500' input='M'>

                  4

                  Zbytková hodnota

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     < type='S' maxlength='500' input='M'>

                  5

                  Příjmy

                     <type='N' input='M'>

                     < type='S' maxlength='500' input='M'>

                  6

                  Provozní a reprodukční náklady (31)

                     <type='N' input='M'>

                     < type='S' maxlength='500' input='M'>

                     Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu
                      (32)

                  7

                  Čistý příjem = příjmy – provozní a reprodukční náklady + zbytková hodnota = (5) – (6) + (4)

                     <type='N' input='G'>

                     < type='S' maxlength='500' input='M'>

                  8

                  Celkové investiční náklady – čistý příjem = (3) – (7)

                     <type='N' input='G'>

                     < type='S' maxlength='500' input='M'>

                  9

                  Poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu (v %) = (8)/(3)

                     <type='P' input='G'>

                     < type='S' maxlength='500' input='M'>

                              *

                              V případě vratné DPH by náklady a příjmy měly vycházet z číselných údajů bez DPH.

            E.1.3   Hlavní ukazatele finanční analýzy podle dokumentu týkajícího se analýzy nákladů a přínosů

                  bez podpory Unie
                  A

                  s podporou Unie
                  B

                  Odkaz na dokument týkající se analýzy nákladů a přínosů (kapitola/oddíl/strana)

                              1.

                              Finanční míra návratnosti (v %)

                     <type='P' input='M'>

                  FRR(C) (33)

                     <type='P' input='M'>

                  FRR(K) (34)

                     < type='S' maxlength='500' input='M'>

                              2.

                              Čistá současná hodnota (v EUR)

                     <type='N' input='M'>

                  FNPV(C)

                     <type='N' input='M'>

                  FNPV(K)

                     < type='S' maxlength='500' input='M'>

            Pokud velký projekt vykazuje vysokou finanční výnosnost, tj. FRR(C) je podstatně vyšší než finanční diskontní sazba, odůvodněte příspěvek Unie podle přílohy III tohoto nařízení.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      V případě produktivních investic poskytněte výsledky výpočtu FRR(Kp) (35) a srovnání s vnitrostátními referenčními hodnotami očekávané ziskovosti v daném sektoru.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      E.1.4   Strategie týkající se poplatků a finanční přiměřenosti (je-li použitelné)

      E.1.4.1   Pokud se předpokládá, že projekt bude vytvářet příjmy prostřednictvím poplatků hrazených uživateli, uveďte podrobné údaje o systému účtování poplatků (druhy a výše poplatků, zásada nebo právní předpis Unie, na jejichž základě jsou poplatky stanoveny).

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      E.1.4.2   Pokrývají poplatky provozní náklady projektu, včetně nákladů na údržbu a reprodukčních nákladů (36)? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            Uveďte podrobné údaje s odkazem na strategii týkající se poplatků. V případě záporné odpovědi uveďte podíl provozních nákladů, které budou pokryty, a zdroje financování nákladů, které pokryty nejsou. Je-li poskytována provozní podpora, uveďte podrobné údaje. Jestliže se nepředpokládá zpoplatnění, vysvětlete, jak budou hrazeny provozní náklady.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      E.1.4.3   Pokud se výše poplatků mezi jednotlivými uživateli liší, jsou poplatky úměrné rozdílnému užívání projektu/skutečné spotřebě? (Podrobnosti uveďte v textovém rámečku) <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      E.1.4.4   Jsou poplatky úměrné znečištění vyprodukovanému uživateli? (Podrobnosti uveďte v textovém rámečku) <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      E.1.4.5   Byla zohledněna finanční přiměřenost poplatků pro uživatele? (Podrobnosti uveďte v textovém rámečku) <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      E.2   Ekonomická analýza

      E.2.1   Poskytněte stručný (maximálně 2–3 strany) popis metodiky (popis souladu s prováděcím aktem týkajícím se metodiky analýzy nákladů a přínosů a výjimek vztahujících se na uplatňování metodiky), klíčových předpokladů použitých při oceňování nákladů (včetně příslušných zvažovaných složek nákladů – investiční náklady, reprodukční náklady, provozní náklady), hospodářských přínosů a externalit, včetně těch, které souvisejí se životním prostředím, zmírňováním změny klimatu (případně včetně zvýšených emisí skleníkových plynů v ekvivalentu CO2) a odolností vůči změně klimatu a katastrofám a hlavních zjištění socioekonomické analýzy a případně vysvětlete vztah s analýzou dopadů na životní prostředí (viz oddíl F):

         < type='S' maxlength='10500' input='M'>

      E.2.2   Uveďte podrobné údaje o hospodářských přínosech a nákladech zjištěných v analýze spolu s hodnotami, které jim byly přiděleny:

                  Přínos

                  Jednotková hodnota (je-li použitelné)

                  Celková hodnota
                  (v EUR, diskontovaná) (37)

                  % celkových přínosů

                     < type='S' maxlength='200' input='M'>

                     < type='S' maxlength='50' input='M'>…

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='M'>

                  …

                  …

                  …

                  …

                     Celkem

                     VYPOČÍTÁNO

                     100 %

                  Náklady

                  Jednotková hodnota (je-li použitelné)

                  Celková hodnota
                  (v EUR, diskontovaná)

                  % celkových nákladů

                     < type='S' maxlength='200' input='M'>

                     < type='S' maxlength='50' input='M'>…

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='M'>

                  …

                  …

                  …

                  …

                     Celkem

                     VYPOČÍTÁNO

                     100 %

            E.2.3   Hlavní ukazatele ekonomické analýzy podle dokumentu týkajícího se analýzy nákladů a přínosů

                  Hlavní parametry a ukazatele

                  Hodnoty

                  Odkaz na dokument týkající se analýzy nákladů a přínosů (kapitola/oddíl/strana)

                              1.

                              Sociální diskontní sazba (v %)

                     <type='P' input='M'>

                     <type='S' maxlength='500' input='M'>

                              2.

                              Ekonomická míra návratnosti ERR (v %)

                     <type='P' input='M'>

                     <type='S' maxlength='500' input='M'>

                              3.

                              Ekonomická čistá současná hodnota – ENPV (v EUR)

                     <type='N' input='G'>

                     < type='S' maxlength='500' input='M'>

                              4.

                              Poměr přínosů a nákladů

                     <type='N' input='G'>

                     <type='S' maxlength='500' input='M'>

            E.2.4   Dopady projektu na zaměstnanost

      Uveďte počet pracovních míst, která mají být vytvořena (v ekvivalentech plného pracovního úvazku (FTE)).

                  Počet přímo vytvořených pracovních míst:

                  Počet (FTE)
                  (A)

                  Průměrná délka trvání těchto pracovních míst (v měsících) (38)

                  (B)

                  Během realizační fáze

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                  Během provozní fáze

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                  Počet nepřímo vytvořených pracovních míst: (pouze u produktivních investic):

                  Počet (FTE)
                  (A)

                  Průměrná délka trvání těchto pracovních míst (v měsících)
                  (B)

                  Během provozní fáze

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     Počet zachovaných pracovních míst (pouze u produktivních investic)

                     <type='N' input='M'>

                     Nepoužitelné

            U produktivních investic mimoto uveďte podrobné údaje o očekávaném dopadu projektu na zaměstnanost v ostatních regionech Unie a určete, zda finanční příspěvek z fondů nebude mít za následek podstatnou ztrátu pracovních míst ve stávajících výrobních lokalitách v Unii, s přihlédnutím k 92. bodu odůvodnění nařízení o společných ustanoveních a rovněž pravidlům regionální státní podpory.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      E.2.5   Určete hlavní nevyčíslitelné/peněžně nevyjádřitelné přínosy a náklady:

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      E.3   Posouzení rizik a analýza citlivosti

      E.3.1   Uveďte stručný popis metodiky a souhrnné výsledky včetně hlavních zjištěných rizik

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      E.3.2   Analýza citlivosti

      Uveďte procentní změnu použitou u testovaných proměnných:
      Uveďte odhadovaný účinek (jako procentní změnu) na výsledky ukazatelů finanční a ekonomické výkonnosti.

                  Testovaná proměnná

                  Odchylka finanční čisté současné hodnoty (FNPV(K)) (v %)

                  Odchylka finanční čisté současné hodnoty (FNPV(C)) (v %)

                  Odchylka ekonomické čisté současné hodnoty (ENPV) (v %)

                     <type='S' maxlength='500' input='M'>

                     <type='P' input='M'>

                     <type='P' input='M'>

                     <type='P' input='M'>

            Které proměnné byly zjištěny jako kritické? Uveďte použité kritérium a zmiňte dopad klíčových proměnných na hlavní ukazatele – FNPV, ENPV.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      Jaké jsou měnící hodnoty kritických proměnných? Uveďte odhadovanou procentní změnu, která je nutná k tomu, aby FNPV nebo ENPV byly pro každou zjištěnou kritickou proměnnou nulové.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      E.3.3   Posouzení rizik

      Předložte stručné shrnutí výsledků posouzení rizik, včetně seznamu rizik, jimž je projekt vystaven, matice rizik (39) a výkladu, a navrhovanou strategii pro zmírnění rizik a subjekt odpovědný za zmírnění hlavních rizik, jako je překročení nákladů, časové prodlevy, nedostatečná poptávka; zvláštní pozornost je nutno věnovat environmentálním rizikům, rizikům souvisejícím se změnou klimatu a jiným rizikům souvisejícím s přírodními katastrofami.

         < type='S' maxlength='3500' input='M'>

      E.3.4   Případně další provedená posouzení

      V případě rozložení pravděpodobnosti u kritických proměnných, kvantitativní analýzy rizik nebo alternativ za účelem posouzení klimatických rizik a opatření uveďte níže podrobné údaje.

         < type='S' maxlength='3500' input='M'>

      F.   ANALÝZA DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S OHLEDEM NA POTŘEBU PŘIZPŮSOBIT SE ZMĚNĚ KLIMATU A ZMÍRNIT JEJÍ DOPADY A ODOLNOST VŮČI KATASTROFÁM
      F.1   Soulad projektu s politikou životního prostředí

      F.1.1   Popište, jak projekt přispívá k cílům politiky životního prostředí a bere tyto cíle v úvahu, včetně změny klimatu (jako vodítko je nutno uvážit toto: účinné využívání zdrojů, zachování biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, snižování emisí skleníkových plynů, odolnost vůči dopadům změny klimatu atd.).

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.1.2   Popište, jak projekt dodržuje zásadu předběžné opatrnosti, zásadu preventivních opatření, zásadu, že by škody na životním prostředí měly by napraveny přednostně u zdroje, a zásadu „znečišťovatel platí“.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.2   Uplatnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES
          (40)
         („směrnice SEA“)

      F.2.1   Je projekt realizován v důsledku jiného plánu nebo programu než operačního programu? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            F.2.2   Je-li odpověď na otázku F.2.1 kladná, upřesněte, zda byl plán nebo program podroben strategickému posuzování vlivů na životní prostředí v souladu se směrnicí SEA <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

                  —

                  V případně záporné odpovědi uveďte stručné vysvětlení:

                     < type='S' maxlength='1750' input='M'>

                  —

                  V případě kladné odpovědi poskytněte netechnické shrnutí (41) zprávy o vlivech na životní prostředí a informace uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) zmíněné směrnice (buď internetový odkaz, nebo elektronickou kopii).

                     < type='S' maxlength='1750' input='M'>

            F.3   Uplatnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU
          (42)
         („směrnice EIA“)

      F.3.1   V případě nesplnění předběžné podmínky týkající se právních předpisů pro oblast životního prostředí (směrnice 2011/92/EU a směrnice 2001/42/ES) podle článku 19 nařízení (EU) č. 1303/2013 doložte souvislost s dohodnutým akčním plánem

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.3.2   Je projekt uveden v přílohách směrnice EIA
          (43):

                  —

                  příloha I směrnice EIA (přejděte na otázku F.3.3)

                  —

                  příloha II směrnice EIA (přejděte na otázku F.3.4)

                  —

                  ani v jedné z obou příloh (přejděte na otázku F.4) – níže uveďte vysvětlení

                     < type='S' maxlength='1750' input='M'>

            F.3.3   Jestliže se na projekt vztahuje příloha I směrnice EIA, připojte níže uvedené dokumenty (podle dodatku 6) a pro další informace a vysvětlení
          (44)
         použijte textový rámeček:

                  a)

                  netechnické shrnutí zprávy o vlivech na životní prostředí (45);

                  b)

                  informace o konzultacích s orgány pro ochranu životního prostředí, veřejností a případně o konzultacích s ostatními členskými státy, které byly provedeny podle článků 6 a 7 směrnice EIA;

                  c)

                  rozhodnutí příslušného orgánu vydané podle článků 8 a 9 směrnice EIA (46), včetně informací o jeho zpřístupnění veřejnosti.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.3.4   Jestliže se na projekt vztahuje příloha II uvedené směrnice, bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

                  —

                  V případě kladné odpovědi připojte potřebné dokumenty uvedené v bodě F.3.3.

                  —

                  V případě záporné odpovědi poskytněte tyto informace:

                              a)

                              rozhodnutí požadované podle čl. 4 odst. 4 směrnice EIA (známé jako „závěr zjišťovacího řízení“);

                              b)

                              prahové hodnoty, kritéria nebo posouzení v jednotlivém případě, které bylo provedeno s cílem dospět k závěru, že posouzení vlivů na životní prostředí není nutné (tyto informace se nevyžadují, pokud jsou již uvedeny v rozhodnutí podle písmena a) výše);

                              c)

                              objasnění důvodů, proč projekt nemá významný vliv na životní prostředí, s přihlédnutím k příslušným kritériím výběru uvedeným v příloze III směrnice EIA (tyto informace se nevyžadují, pokud jsou již uvedeny v rozhodnutí podle písmena a) výše).

                                 < type='S' maxlength='1750' input='M'>

            F.3.5   Povolení/stavební povolení (je-li použitelné)

      F.3.5.1   Nachází se projekt již ve fázi výstavby (alespoň jedna zakázka na stavební práce)? <type='C' input='M'>

                  Ano*

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            F.3.5.2   Bylo pro tento projekt již vydáno povolení/stavební povolení (alespoň jedna zakázka na stavební práce)? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne (47)

                  ☐

            F.3.5.3   V případě kladné odpovědi (na otázku F 3.5.2) uveďte příslušné datum.

         <type='D' input='M'>

      F.3.5.4   V případě záporné odpovědi (na otázku F 3.5.2) uveďte datum, kdy byla předložena oficiální žádost o povolení:

         <type='D' input='M'>

      F.3.5.5.   V případě záporné odpovědi (na otázku F 3.5.2) upřesněte správní opatření, jež byla dosud přijata, a popište zbývající opatření:

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.3.5.6   K jakému datu se očekává konečné rozhodnutí?

         <type='D' input='M'>

      F.3.5.7   Uveďte příslušný orgán (nebo orgány), který vydal nebo vydá povolení:

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.4   Uplatnění směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
          (48)
         („směrnice o stanovištích“); posouzení vlivů na lokality sítě Natura 2000

      F.4.1   Bude mít projekt pravděpodobně významný negativní vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými projekty, na lokality, které jsou nebo které budou zařazeny do sítě Natura 2000? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            F.4.2   V případě kladné odpovědi na otázku F.4.1 poskytněte:

                  1)

                  rozhodnutí příslušného orgánu a odpovídající posouzení provedené podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích;

                  2)

                  pokud příslušný orgán rozhodl, že projekt má významný negativní vliv na jednu či více lokalit, které jsou nebo mají být zařazeny do sítě Natura 2000, poskytněte:

                              a)

                              kopii standardního oznamovacího formuláře „Informace pro Evropskou komisi podle čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích“ (49) zaslaného Komisi (GŘ pro životní prostředí) a/nebo

                              b)

                              stanovisko Komise podle čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích v případě projektů, které mají významný dopad na prioritní typy přírodních stanovišť a/nebo prioritní druhy, s uvedením jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu než důvodů souvisejících s ochranou lidského zdraví a veřejné bezpečnosti nebo příznivými důsledky mimořádného významu pro životní prostředí.

            F.4.3   V případě záporné odpovědi na otázku F.4.1 připojte prohlášení podle dodatku 1 vyplněné příslušným orgánem a mapu označující umístění projektu a lokalit sítě Natura 2000. U velkého projektu nezahrnujícího infrastrukturu (např. nákup zařízení) je toto třeba níže náležitě vysvětlit a v tomto případě není nutné toto prohlášení připojit.

         <type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.5   Uplatnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES
          (50)
         („rámcová směrnice o vodě“); posouzení vlivů na vodní útvary

      F.5.1   V případě nesplnění odpovídající předběžné podmínky podle článku 19 nařízení (EU) č. 1303/2013 doložte souvislost s dohodnutým akčním plánem.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.5.2   Zahrnuje projekt novou změnu fyzikálních poměrů v útvaru povrchové vody nebo změnu hladin útvarů podzemních vod, které zhoršují stav vodního útvaru nebo mají za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            F.5.2.1   V případě kladné odpovědi poskytněte posouzení vlivů na vodní útvar a podrobné vysvětlení, jak jsou/budou splněny všechny podmínky stanovené v čl. 4 odst. 7 rámcové směrnice o vodě.
      Rovněž uveďte, zda projekt vyplývá z národní/regionální strategie pro příslušný sektor a/nebo z plánu povodí, který bere v úvahu všechny příslušné faktory (např. lepší možnost z hlediska životního prostředí, kumulativní účinky atd.)? Pokud ano, uveďte veškeré údaje.

         < type='S' maxlength='3500' input='M'>

      F.5.2.2   V případě záporné odpovědi připojte prohlášení podle dodatku 2 vyplněné příslušným orgánem. U velkého projektu nezahrnujícího infrastrukturu (např. nákup zařízení) je toto třeba níže náležitě vysvětlit a v tomto případě není nutné toto prohlášení připojit.

         type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.5.3   Vysvětlete, jak projekt odpovídá cílům plánu povodí, které byly stanoveny pro příslušné vodní útvary.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.6   Případně informace o souladu s jinými směrnicemi pro oblast životního prostředí

      F.6.1   Uplatnění směrnice Rady 91/271/EHS
          (51)
         („směrnice o čištění městských odpadních vod“) – projekty v oblasti městských odpadních vod

                  1)

                  Vyplňte dodatek 3 formuláře žádosti (tabulka týkající se souladu se směrnicí o čištění městských odpadních vod).

                  2)

                  Vysvětlete, jak je projekt v souladu s plánem nebo programem, který souvisí s prováděním směrnice o čištění městských odpadních vod.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.6.2   Uplatnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES
          (52)
         („rámcová směrnice o odpadech“) – projekty v odvětví nakládání s odpady

      F.6.2.1   V případě nesplnění odpovídající předběžné podmínky podle článku 19 nařízení (EU) č. 1303/2013 doložte souvislost s dohodnutým akčním plánem.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.6.2.2   Vysvětlete, jak projekt splňuje cíle stanovené v článku 1 rámcové směrnice o odpadech. Zejména to, jak je projekt v souladu s příslušným plánem pro nakládání s odpady (článek 28) a hierarchií způsobů nakládání s odpady (článek 4) a jak přispívá k dosažení cílů v oblasti recyklace, jichž má být dosaženo do roku 2020 (čl. 11 odst. 2).

         < type='S' maxlength='3500' input='M'>

      F.6.3   Uplatnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
          (53)
         („směrnice o průmyslových emisích“) – projekty, které vyžadují udělení povolení podle zmíněné směrnice

      Vysvětlete, jak projekt splňuje požadavky směrnice 2010/75/EU, zejména povinnost provozovat zařízení v souladu s integrovaným povolením na základě nejlepších dostupných technik a případně s mezními hodnotami emisí stanovenými ve zmíněné směrnici.

         < type='S' maxlength='3500' input='M'>

      F.6.4   Jakékoli jiné příslušné směrnice pro oblast životního prostředí (vysvětlete níže)

         < type='S' maxlength='3500' input='M'>

      F.7   Náklady na opatření přijatá s cílem zmírnit a/nebo kompenzovat negativní vlivy na životní prostředí, zejména opatření vyplývající z postupu posuzování vlivů na životní prostředí nebo jiných postupů hodnocení (například směrnice o stanovištích, rámcová směrnice o vodě, směrnice o průmyslových emisích) nebo z vnitrostátních/regionálních požadavků

      F.7.1   Jestliže existují takovéto náklady, byly zahrnuty v analýze nákladů a přínosů? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            F.7.2   Jsou-li tyto náklady zahrnuty v celkových nákladech, odhadněte podíl nákladů na opatření přijatá k snížení a/nebo kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí.

                  %

                     <type='P' input='M'>

            Opatření stručně vysvětlete.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.8   ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU A PŘIZPŮSOBENÍ SE TÉTO ZMĚNĚ A ODOLNOST VŮČI KATASTROFÁM

      F.8.1   Vysvětlete, jak projekt přispěje k cílům týkajícím se změny klimatu v souladu se strategií Evropa 2020, včetně informací o výdajích v souvislosti se změnou klimatu podle přílohy I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 215/2014.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      F.8.2   Vysvětlete, jak byla vzata v úvahu rizika související se změnou klimatu, aspekty týkající se zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně a odolnost vůči katastrofám.

      (Jako vodítko uvažte tyto otázky: Jak bylo posouzeno množství externalit v podobě skleníkových plynů a externí náklady uhlíku? Jaké jsou stínové náklady emisí skleníkových plynů a jak byly začleněny do ekonomické analýzy? Byla uvážena alternativa méně náročná na uhlík nebo založená na obnovitelných zdrojích? Bylo během přípravy projektu provedeno posouzení klimatických rizik nebo posouzení zranitelnosti? Byly v rámci strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) vzaty v úvahu otázky týkající se změny klimatu a byly ověřeny příslušnými vnitrostátními orgány? Jak byly v analýze a při stanovení pořadí příslušných variant zohledněny otázky související s klimatem? Jak projekt souvisí s národní a/nebo regionální strategií pro přizpůsobení se změně klimatu? Bude mít projekt ve spojení se změnou klimatu pozitivní a/nebo negativní dopady na okolní prostředí? Ovlivnil vliv změny klimatu umístění projektu?) (54)

         < type='S' maxlength='3500' input='M'>

      F.8.3   Vysvětlete, jaká opatření byla v rámci projektu přijata k zajištění odolnosti vůči stávající proměnlivosti klimatu a budoucí změně klimatu.

      (Jako vodítko uvažte tyto otázky: Jak byla změna klimatu zohledněna při navrhování projektu a jeho součástí, například s ohledem na vnější síly (např. zatížení větrem, zatížení sněhem, teplotní rozdíly) a dopady (např. vlny veder, odvodňování, riziko záplav a rovněž delší období sucha, jež ovlivňují například vlastnosti půdy)).

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      G.   PLÁN FINANCOVÁNÍ, VE KTERÉM JSOU UVEDENY CELKOVÉ PLÁNOVANÉ FINANČNÍ ZDROJE A PLÁNOVANÝ PŘÍSPĚVEK Z FONDŮ, OD EIB A ZE VŠECH DALŠÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ, SPOLU S MATERIÁLNÍMI A FINANČNÍMI UKAZATELI PRO SLEDOVÁNÍ POKROKU, S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÁ RIZIKA
      G.1   Celkové plánované finanční zdroje a plánovaný příspěvek z fondů, od EIB a ze všech dalších zdrojů financování

      G.1.1   Zdroje spolufinancování

      Celkové investiční náklady projektu budou uhrazeny z těchto zdrojů:

                  Zdroj financování celkových investičních nákladů (v EUR)

                  Z toho (pro informaci)

                  Celkové náklady
                  [C.1.12.(A)]

                  Podpora Unie (55)

                  Vnitrostátní veřejný (nebo rovnocenný)

                  Vnitrostátní soukromý

                  Jiné zdroje (upřesněte)

                  Půjčky EIB/EIF:

                  (a) = (b) + (c) + (d) + (e)

                  (b)

                  (c)

                  (d)

                  (e)

                  (f)

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

            G.1.2   Roční plán celkových způsobilých výdajů vykázaných Komisi (finanční ukazatel pro sledování pokroku)

      Níže musí být uvedeny celkové způsobilé výdaje vykázané Komisi jako roční podíl v eurech (orientační). V případě velkého projektu, který je spolufinancován z více než jednoho operačního programu, musí být roční plán předložen zvlášť pro každý operační program. V případě velkého projektu spolufinancovaného z více než jedné prioritní osy by měl být roční plán předložen zvlášť pro každou prioritní osu.

                  (v EUR)

                  2014

                  2015

                  2016

                  2017

                  2018

                  2019

                  2020

                  2021

                  2022

                  2023

                  Celkové způsobilé výdaje

                  Prioritní osa OP1

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                  Prioritní osa OP1

                  Prioritní osa OP2

                  Prioritní osa OP2

            G.1.3   Jiné zdroje financování Unie

      G.1.3.1   Byla s ohledem na tento projekt předložena žádost o pomoc z jiného zdroje Unie (rozpočet TEN-T, Nástroj pro propojení Evropy, LIFE+, Horizont 2020, jiné zdroje financování Unie? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            V případě kladné odpovědi uveďte podrobnosti (dotčený program EU, referenční číslo, datum, požadovaná částka, poskytnutá částka atd.):

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      G.1.3.2   Doplňuje tento projekt jiný projekt, který již je nebo který bude financován z EFRR, ESF, Fondu soudržnosti, Nástroje pro propojení Evropy, jiného zdroje financování Unie? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            Pokud ano, uveďte podrobnosti (zdroj příspěvku EU, referenční číslo, datum, požadovaná částka, poskytnutá částka atd.):

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      G.1.3.3   Byla EIB nebo EIF podána žádost o půjčku nebo kapitálovou podporu na tento projekt? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            Pokud ano, uveďte podrobnosti (dotčený finanční nástroj, referenční číslo, datum, požadovaná částka, poskytnutá částka atd.):

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      G.1.3.4   Byla podána žádost o pomoc z jiného zdroje Unie (včetně EFRR, ESF, Fondu soudržnosti, EIB, EIF nebo jiných zdrojů financování Unie) s ohledem na předchozí fázi tohoto projektu (včetně studie proveditelnosti a přípravné fáze)? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            Pokud ano, uveďte podrobnosti (zdroj příspěvku EU, referenční číslo, datum, požadovaná částka, poskytnutá částka atd.):

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      G.1.4   Bude výstavba infrastruktury zajištěna prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru
          (56)
         ? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            Pokud ano, popište formu partnerství veřejného a soukromého sektoru (např. postup výběru soukromého partnera, struktura partnerství, ujednání o vlastnictví infrastruktury, včetně po ukončení smlouvy o partnerství veřejného a soukromého sektoru po uplynutí její doby platnosti či jinak, ujednání o rozdělení rizik atd.). Mimoto poskytněte výsledky výpočtu FRR(Kp) a srovnání s vnitrostátními referenčními hodnotami očekávané ziskovosti v daném sektoru.

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      G.1.5   Mají-li být k financování projektu použity finanční nástroje
          (57)
         , popište formu finančních nástrojů (kapitálové nebo dluhové nástroje):

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      G.1.6   Dopad pomoci Unie na realizaci projektu

      Pomoc Unie:

                  a)

                  urychlí realizaci projektu? <type='C' input='M'>

                              Ano

                              ☐

                              Ne

                              ☐

                        Pokud ano, upřesněte, jak a v jaké míře urychlí realizaci. Pokud nikoli, uveďte vysvětlení.

                     < type='S' maxlength='1750' input='M'>

                  b)

                  bude nezbytná pro realizaci projektu? <type='C' input='M'>

                              Ano

                              ☐

                              Ne

                              ☐

                        Pokud ano, upřesněte, nakolik přispěje k realizaci. Pokud nikoli, odůvodněte potřebu podpory Unie.

                     <type='S' maxlength='1750' input='M'>

            G.2   Ukazatele výstupů
          (58)
         a materiální ukazatele pro sledování pokroku

      V tabulce uveďte ukazatele výstupů, včetně společných ukazatelů stanovených v operačním programu nebo operačních programech, a jiné materiální ukazatele pro sledování pokroku. Množství informací bude záviset na složitosti projektů, je však třeba uvést pouze hlavní ukazatele.

                  OP (CCI)

                  Prioritní osa

                  Název ukazatele

                  Jednotka měření

                  Cílová hodnota pro velký projekt

                  Cílový rok

                     <type='S' input='S'>

                     <type='S' input='S'>

                     Common: <type='S' input='S'>

                     Other: <type='S' input='M'>

                     Common: <type='S' input='S'>

                     Other: <type='S' input='M'>

                     <type='S' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

            G.3   Posouzení rizik

      Poskytněte stručné shrnutí hlavních rizik pro úspěšnou fyzickou a finanční realizaci projektu a navrhovaných opatření k zmírnění rizik.

         <type='S' maxlength='3500' input='M'>

      H.   HARMONOGRAM REALIZACE VELKÉHO PROJEKTU

         Pokud se očekává, že prováděcí období bude delší než programové období, je nutno předložit harmonogram pro jednotlivé fáze, pro něž se požaduje podpora z fondů v období 2014–2020.

      H.1   Harmonogram projektu

      Níže uveďte harmonogram pro přípravu a realizaci celkového projektu a připojte souhrnný soupis hlavních kategorií prací (tj. Ganttův diagram, je-li k dispozici). Pokud se žádost týká určité fáze projektu, v tabulce jednoznačně uveďte prvky celkového projektu, pro něž se v této žádosti požaduje pomoc:

                  Datum zahájení
                  (A) (59)

                  Datum dokončení
                  (B) (59)

                              1.

                              Studie proveditelnosti (nebo v případě produktivní investice podnikatelský plán):

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                              2.

                              Analýza nákladů a přínosů:

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                              3.

                              Posouzení vlivů na životní prostředí:

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                              4.

                              Projektové studie:

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                              5.

                              Vypracování zadávací dokumentace:

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                              6.

                              Zadávací řízení:

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                              7.

                              Nákup pozemků:

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                              8.

                              Povolení:

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                              9.

                              Fáze výstavby/zakázka:

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                              10.

                              Provozní fáze:

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

            H.2   Pokročilost projektu

      Popište harmonogram projektu (J.1) z hlediska technického a finančního pokroku a současnou pokročilost projektu na základě těchto bodů:
      H.2.1   Technická (studie proveditelnosti, návrh projektu atd.):

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      H.2.2   Správní s minimálním odkazem na potřebná povolení, jako je posouzení vlivů na životní prostředí, povolení, územní/plánovací rozhodnutí, nákup pozemků (je-li relevantní), veřejné zakázky atd.:

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      H.2.3   Veřejné zakázky:

      Vyplňte údaje v následující tabulce

                  Název zakázky

                  Druh zakázky (stavební práce/dodávky/služby)

                  Hodnota (skutečná nebo předpokládaná)

                  Subjekt odpovědný za zakázku

                  Datum uveřejnění zadávacího řízení (skutečné nebo plánované)

                  Datum dokončení hodnocení nabídek (skutečné nebo plánované)

                  Datum podpisu smlouvy (skutečné nebo plánované)

                  Odkaz (Úřední věstník EU atd.), je-li relevantní

                     <type='S' input='M'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     type='S' maxlength='300' input='M'

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                     type='S' maxlength='00' input='M'

            H.2.4   Finanční (rozhodnutí o závazcích týkajících se vnitrostátních veřejných výdajů, požadované nebo poskytnuté půjčky atd. – uveďte referenční údaje):

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      H.2.5   Pokud byl již projekt zahájen, uveďte současný stav realizace:

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      I.   PODLÉHÁ PROJEKT PRÁVNÍMU POSTUPU OHLEDNĚ NESOULADU S PRÁVEM UNIE? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            Pokud ano, uveďte podrobnosti a odůvodněte navrhovaný příspěvek z rozpočtu Unie v této souvislosti:

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      J.   PODLÉHAL ČI PODLÉHÁ V SOUČASNOSTI PODNIK ŘÍZENÍ (60) ZA ÚČELEM NAVRÁCENÍ PODPORY UNIE PO PŘEMÍSTĚNÍ VÝROBNÍ ČINNOSTI MIMO PROGRAMOVOU OBLAST? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            Pokud ano, uveďte podrobnosti a odůvodněte navrhovaný příspěvek z rozpočtu Unie na projekt v této souvislosti:

         < type='S' maxlength='3500' input='M'>

      K.   ZAPOJENÍ NÁSTROJE JASPERS DO PŘÍPRAVY PROJEKTU
      K.1   Přispěl nástroj Jaspers k některé části přípravy tohoto projektu? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            K.2   Popište prvky projektu, k nimž přispěl nástroj Jaspers (např. soulad s právními předpisy pro oblast životního prostředí, veřejné zakázky, přezkum technického popisu, analýza nákladů a přínosů).

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      L.   STAV PROJEKTU VE VZTAHU K ČLÁNKU 102 NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013
      L.1   Je-li projekt předložen v souladu s postupem podle čl. 102 odst. 2, byl projekt podroben přezkumu kvality provedenému nezávislými odborníky? <type='C' input='M'>

                  Ano

                  ☐

                  Ne

                  ☐

            Pokud ano, uveďte podrobnosti a odůvodněte změnu postupu pro předložení projektu Evropské komisi:

         < type='S' maxlength='1750' input='M'>

      M.   SHRNUTÍ REVIZÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI V PŘÍPADĚ ZMĚNY VELKÉHO PROJEKTU

         < type='S' maxlength='3500' input='M'>

      N.   POTVRZENÍ PŘÍSLUŠNÝM VNITROSTÁTNÍM ORGÁNEM
      Potvrzuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou přesné a správné.

                  Jméno

                     <type='S' maxlength=255 input='M'>

                  Podpis (elektronický podpis prostřednictvím SFC2014)

                     <type='S' input='G'>

                  Organizace (řídicí orgán/orgány)

                     <type='S' maxlength=1000 input='M'>

                  Datum

                     <type='D' input='G'>

         (1)  Vysvětlivky:

                     typ: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procenta

                     vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

                     maxlength = maximální počet znaků včetně mezer

         (2)  Odpovídá-li za provedení více než jeden subjekt, je nutno uvést informace o hlavním příjemci (ostatní budou uvedeni v bodě A.5).

         (3)  V případě projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru, kdy je v souladu s čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 příjemcem soukromý partner, který bude vybrán po schválení operace, by tento oddíl měl obsahovat informace o veřejnoprávním subjektu, který je iniciátorem operace (tj. veřejném zadavateli).

         (4)  Doporučení Komise 2003/361/ES (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

         (5)  Pokud nebyl v případě projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru soukromý partner dosud vybrán, měl by tento oddíl obsahovat minimální kritéria způsobilosti pro ponechání za účelem předběžné kvalifikace v zadávacím řízení a odůvodnění těchto kritérií. V žádosti je nutno popsat rovněž veškerá opatření, která byla zavedena k přípravě, monitorování a řízení projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru.

         (6)  Jak se vyžaduje v čl. 102 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013.

         (7)  Příloha I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 215/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o metodiky podpory opatření v souvislosti se změnou klimatu, určování milníků a cílů ve výkonnostním rámci a nomenklaturu kategorií zásahů pro evropské strukturální a investiční fondy (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 65).

         (8)  NACE-Rev.2, čtyřmístný kód: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1)

         (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1) v platném znění. Použijete nejpodrobnější a nejrelevantnější kód NUTS III. Pokud se projekt týká více jednotlivých oblastí na úrovni NUTS III, použijte kódování NUTS III nebo vyšší kódy.

         (10)  Nová stavba = 1; rozšíření = 2; přestavba/modernizace = 3; změna lokality = 4; vytvořeno převzetím = 5.

         (11)  Kombinovaná nomenklatura (KN), nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

         (12)  Pokud nebyl v případě projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru soukromý partner dosud vybrán a tento partner odpovídá za zajištění lokality, nemusí žadatel mapu určující oblast projektu poskytnout.

         (13)  V dodatku 5 uveďte georeferenční údaje ve vektorovém formátu obsahujícím mnohoúhelníky, čáry a/nebo body k znázornění projektu přednostně ve formátu shapefile.

         (14)  Velký projekt zahájený v programovém období 2007–2013, jehož jedna či více fází bylo dokončeno v uvedeném programovém období, a tento projekt představuje fázi, která bude provedena a dokončena v programovém období 2014–2020, nebo projekt zahájený v programovém období 2014–2020, jehož fází je tento projekt, a tato fáze bude dokončena v tomto programovém období, zatímco další fáze bude dokončena v tomto nebo následujícím programovém období.

         (15)  V případě energetiky: je projekt vymezen jako projekt společného zájmu podle nařízení č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009? V případě dopravy: vztahuje se na projekt nařízení (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU?

         (16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289).

         (17)  Není-li nutné použít zvláštní pravidla vztahující se na projekt, např. pravidla státní podpory.

         (18)  Tato žádost nenahrazuje oznámení Komisi podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy. Kladné rozhodnutí Komise o velkém projektu podle nařízení (EU) č. 1303/2013 nepředstavuje schválení státní podpory.

         (19)  Hrubým grantovým ekvivalentem se rozumí diskontovaná hodnota podpory vyjádřená v procentech diskontované hodnoty způsobilých nákladů vypočítaná v době poskytnutí podpory na základě referenční sazby platné k tomuto dni.

         (20)  Pravidla státní podpory obsahují ustanovení o způsobilých nákladech. V tomto sloupci by členské státy měly uvést celkovou výši způsobilých nákladů podle pravidel státní podpory, která byla použita.

         (21)  Rozhodnutí Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (Úř. věst. L 7, 11.1.2012, s. 3).

         (22)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).

         (23)  Útvary Komise poskytly členským státům pokyny s cílem usnadnit posouzení, zda investice do infrastruktury zahrnují státní podporu. Útvary Komise vypracovaly zejména analytické mřížky. V současnosti se připravuje sdělení k pojmu podpory. Komise členské státy vybízí, aby k vysvětlení, proč se má za to, že pomoc nezahrnuje poskytnutí státní podpory, použily tyto analytické mřížky nebo jiné způsoby.

         (24)  Jak se vyžaduje v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013.

         (25)  V případě metody uplatňující sníženou míru spolufinancování není tento vzorec použitelný (v míře spolufinancování prioritní osy je zohledněna paušální sazba, což vede k nižšímu financování z EFRR/FS) a celkové způsobilé náklady se rovnají částce uvedené v bodě 1.

         (26)  Pokud se u jednotlivých variant liší výstup a externality (za předpokladu, že všechny varianty sledují stejný cíl), například projekty v oblasti pevných odpadů, doporučuje se provést pro všechny hlavní varianty zjednodušenou analýzu nákladů a přínosů za účelem výběru nejvhodnější alternativy a při tomto výběru by klíčovým faktorem měly být ekonomické parametry projektu, jako je EPNV.

         (27)  V případě projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru by tento oddíl měl obsahovat odůvodnění volby způsobu zadání zakázky, včetně prostřednictvím analýzy efektivnosti vynaložených prostředků pomocí přiměřených srovnávacích hodnot pro veřejný sektor.

         (28)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014 ze dne 3. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (Úř. věst. L 138, 13.5.2014, s. 5).

         (29)  Všechny číselné údaje musí odpovídat dokumentu týkajícímu se analýzy nákladů a přínosů. Analýza nákladů a přínosů by měla být vypracována v eurech nebo v místní měně s jednoznačně uvedeným směnným kurzem.

         (30)  Přednostně v reálné hodnotě.

         (31)  Ve smyslu článku 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014.

         (32)  To neplatí: 1. u projektů, na něž se podle čl. 61 odst. 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 vztahují pravidla státní podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy (viz bod G1), 2. v případě, je-li použita paušální sazba (čl. 61 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) nebo snížená míra spolufinancování (čl. 61 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013), 3. v případě, je-li součet současných hodnot provozních a reprodukčních nákladů vyšší než současná hodnota příjmů, se projekt nepovažuje za projekt vytvářející příjmy, přičemž v tomto případě lze odhlédnout od položek 7 a 8 a poměrné uplatnění diskontovaného čistého příjmu by mělo být stanoveno ve výši 100 %.

         (33)  FRR (C) znamená finanční výnosnost investice.

         (34)  FRR (K) znamená finanční výnosnost národního kapitálu.

         (35)  FRR(Kp) znamená finanční výnosnost kapitálu předkladatele projektu.

         (36)  Včetně vyšších nákladů během ekonomické životnosti projektu kvůli dopadům změny klimatu a jiným přírodním katastrofám (je-li relevantní).

         (37)  Součet diskontovaných hodnot nákladů a přínosů uvedených v tabulce by se měl rovnat hodnotě ENPV.

         (38)  V případě stálých pracovních míst uveďte místo délky trvání v měsících údaj „stálá“.

         (39)  V případě projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru je nutno uvést matici rizik podle rozdělení rizik na základě ujednání o partnerství veřejného a soukromého sektoru (pokud byla operace již zadána) nebo zamýšleného rozdělení rizik na základě ujednání o partnerství veřejného a soukromého sektoru (jestliže operace dosud zadána nebyla).

         (40)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30).

         (41)  Vyhotovené podle článku 5 a přílohy I směrnice 2001/42/ES.

         (42)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).

         (43)  Pokud projekt sestává z několika děl/činností/služeb, které jsou zařazeny do různých skupin, je nutno uvést údaje pro každou investici zvlášť.

         (44)  Doplňkové informace by se měly zaměřit na vybrané prvky postupu posuzování vlivů na životní prostředí, které jsou pro projekt důležité (např. analýza údajů, studie a posouzení, dodatečné konzultace s příslušnými orgány a veřejností, stanovení dodatečných kompenzačních/zmírňujících opatření, rozhodnutí o dodatečném posouzení atd., budou-li pravděpodobně zjištěny změny projektu) a které je nutno provést, zejména v rámci vícefázového povolovacího řízení.

         (45)  Vyhotovené podle článku 5 a přílohy IV směrnice 2011/92/EU.

         (46)  V případech, kdy byl postup posuzování vlivů na životní prostředí ukončen právně závazným rozhodnutím do doby vydání povolení v souladu s články 8 a 9 směrnice 2011/92/EU, písemný příslib členského státu o tom, že povolení bude vydáno nejpozději před zahájením prací.

         (47)  Projekty ve fázi výstavby (kladná odpověď na otázku F.3.5.1) bez povolení/stavebního povolení pro nejméně jednu zakázku na stavební práce v době předložení Evropské komisi nejsou přípustné.

         (48)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

         (49)  Revidované znění přijaté Výborem pro ochranu přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin dne 26.4.2012.http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6

         (50)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

         (51)  Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

         (52)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

         (53)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).

         (54)  Pokud jde o další pokyny k přizpůsobení se změně klimatu/odolnosti, viz pokyny GŘ CLIMA pro projektové manažery: http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf a pokyny k EIA/SEA: http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm

         (55)  Podpora Unie by měla odpovídat částce, která je uvedena v dohodě zmíněné v čl. 125 odst. 3 písm. c).

         (56)  Ve smyslu článku 62 nařízení (EU) č. 1303/2013.

         (57)  Ve smyslu článku 37 nařízení (EU) č. 1303/2013.

         (58)  Jak se vyžaduje v čl. 101 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013.

         (59)  Pokud již bylo provedeno – uveďte přesné datum, pokud se pouze plánuje – uveďte alespoň měsíc a rok.

         (60)  Podle čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

         Dodatek 1 (1)

            PROHLÁŠENÍ ORGÁNU ODPOVĚDNÉHO ZA MONITOROVÁNÍ LOKALIT NATURA 2000

         Odpovědný orgán
         po přezkoumání projektové žádosti
         týkající se projektu, který se nachází,
         prohlašuje, že projekt nebude mít pravděpodobně významný vliv na lokalitu NATURA 2000, a to z těchto důvodů:

         Odpovídající posouzení podle čl. 6 odst. 3 směrnice Rady 92/43/EHS (2) se proto nepokládalo za nutné.
         Je připojena mapa v měřítku 1:100 000 (nebo nejbližším možném měřítku), která označuje umístění projektu a rovněž dotčených lokalit NATURA 2000.
         Datum (dd/mm/rrrr):
         Podepsaná osoba:
         Jméno:
         Funkce:
         Organizace:
         (Orgán odpovědný za monitorování lokalit NATURA 2000)
         Úřední razítko:

            (1)  V prohlášení podle dodatku 1 je nutno uvést název příslušné lokality nebo lokalit, referenční číslo, vzdálenost projektu k nejbližší lokalitě nebo lokalitám Natura 2000, cíle týkající se ochrany a odůvodnění, že projekt (buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými projekty) nebude mít pravděpodobně významný negativní vliv na lokalitu nebo lokality, které jsou nebo které mají být zařazeny do sítě Natura 2000, a případně správní rozhodnutí.

            (2)  Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

         Dodatek 2

            PROHLÁŠENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU ODPOVĚDNÉHO ZA HOSPODAŘENÍ S VODOU
             (1)

         Odpovědný orgán
         po přezkoumání projektové žádosti
         týkající se projektu, který se má nacházet
         prohlašuje, že projekt nezhorší stav vodního útvaru ani nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, a to z těchto důvodů:

         Datum (dd/mm/rrrr):
         Podepsaná osoba:
         Jméno:
         Funkce:
         Organizace:
         (Příslušný orgán určený podle čl. 3 odst. 2 rámcové směrnice o vodě)
         Úřední razítko:

            (1)  V souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

         Dodatek 3

            TABULKA TÝKAJÍCÍ SE SOULADU AGLOMERACÍ, JICHŽ SE TÝKÁ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI, SE SMĚRNICÍ O ČIŠTĚNÍ MĚSTSKÝCH ODPADNÍCH VOD
             (1)

                     Název aglomerace

                     Recipient

                     Lhůty a přechodná období stanovená ve smlouvě o přistoupení

                     Plánované datum dokončení projektu

                     Stav před realizací (podle formuláře žádosti)

                     Stav po realizaci (podle formuláře žádosti)

                     Zatížení z aglomerace

                     Míra odvádění

                     Míra připojení

                     Individuální vyhovující systémy

                     Kapacita čistíren odpadních vod obsluhujících aglomeraci

                     Zavedená úroveň čištění

                     Účinnost čištění

                     Zatížení z aglomerace

                     Míra odvádění

                     Míra připojení

                     Individuální vyhovující systémy

                     Kapacita čistíren odpadních vod obsluhujících aglomeraci

                     Zavedená úroveň čištění

                     Účinnost čištění

                     SA/NA/LSA/BW

                     (mm/rrrr)

                     (mm/rrrr)

                     (v PE)

                     (v % zatížení)

                     (v % zatížení)

                     (v % zatížení)

                     (v PE)

                     (v PE)

                     (v % zatížení)

                     (v % zatížení)

                     (v % zatížení)

                     (v PE)

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15

                     16

                     17

                     18

            Vysvětlivky (číslo odpovídá číslu sloupce):

                     1.

                     Název aglomerace nebo aglomerací zahrnutých v žádosti o spolufinancování EU. Upozorňuje se, že by se ukazatele a výpočty týkající se odpadních vod měly vztahovat na aglomerace, a nikoli obce, jelikož aglomerace může zahrnovat několik správních obcí, nebo jedna obec může být rozdělena na několik aglomerací. Pokud se projekt vztahuje na určitou aglomeraci pouze částečně, tj. dosud je nutné zabývat se částí zatížení, požadují se informace o budoucích plánech týkajících se řešení zbývajícího zatížení z aglomerace (které je nezbytné, aby aglomerace jako celek vyhovovala směrnici).

                     2.

                     Informace o recipientech a jejich povodí: „normální“ nebo „citlivé“ (článek 5 směrnice o čištění městských odpadních vod), „odběr pitné vody“, „vody ke koupání“, „vody pro měkkýše“. Uveďte kritérium (viz příloha II směrnice) a použijte tyto zkratky: SA = citlivá oblast, NA = normální oblast, LSA = méně citlivá oblast, BW = vody ke koupání, O = jiné směrnice, které musí být splněny (SA).

                     3.

                     Pouze je-li použitelné – lhůty podle smlouvy o přistoupení stanovené pro každou aglomeraci, na niž se vztahuje projekt týkající se odvádění a čištění odpadních vod (případně s odkazem na průběžné a konečné cíle). Uveďte datum a příslušné články směrnice.

                     4.

                     Plánované datum realizace a dokončení projektu uvedeného v žádosti o spolufinancování EU.

               Sloupce 5–11 se týkají popisu aglomerace ve fázi, kdy je předložena žádost o spolufinancování EU.

                     5.

                     Zatížení z aglomerace vyjádřené v PE (populační ekvivalent).

                     6.

                     Míra odvádění – pokrytí stokovými soustavami (nejsou zahrnuty individuální vyhovující systémy), tj. zatížení odváděné stokovou soustavou v poměru k celkovému zatížení z dotyčné aglomerace v %.

                     7.

                     Míra připojení – zatížení odváděné stokovou soustavou, která je napojena na čistírnu odpadních vod obsluhující aglomeraci, v %.

                     8.

                     Individuální vyhovující systémy – poměr odpadních vod odváděných/vyčištěných individuálními vyhovujícími systémy podle čl. 3 odst. 1 směrnice v % zatížení (systém, který dosahuje stejné úrovně ochrany životního prostředí a který je zřízen v případě, že stoková soustava není opodstatněná, a to buď z toho důvodu, že by neměla pro životní prostředí žádný přínos, nebo z důvodu nepřiměřených nákladů). Pokud se předpokládají individuální vyhovující systémy, je nutno uvést stručný popis jejich typu a úrovně čištění, jíž bude dosaženo. Pozn.: cíl směrnice pro aglomerace s populačním ekvivalentem vyšším než 2 000 PE: míra připojení plus individuální vyhovující systémy by měly pokrývat 100 % zatížení z aglomerace.

                     9.

                     Kapacita čistírny městských odpadních vod v PE.

                     10.

                     Úroveň čištění – čištění zajištěné čistírnou nebo čistírnami městských odpadních vod u vod vypouštěných z aglomerací, tj. primární, sekundární čištění, čištění podle přísnějších požadavků (odstranění N, P, dezinfekce atd.).

                     11.

                     Účinnost čištění – splnění požadavků na čistění stanovených v tabulkách 1 a 2 přílohy I (je-li použitelné).

               Sloupce 12–18 se týkají popisu aglomerace po provedení projektu uvedeného v žádosti o spolufinancování. Sloupce 13 a 14 – kromě celkové míry uveďte i míru, která odpovídá renovaci stávající stokové soustavy, a míru, která odpovídá nově vybudované stokové soustavě. Je-li po provedení projektu míra připojení nižší než míra odvádění, je nutné uvést důvody tohoto rozdílu a investiční plány do budoucna k jeho snížení (včetně případů, kdy se uživatelé nechtějí připojit na sběrné kanalizační potrubí).

                     15.

                     Je-li relevantní, uveďte zdokonalení (renovace, nová výstavba, modernizace) individuálně vyhovujících systémů zahrnutých v projektu.

                     16.

                     Rovněž uveďte, zda jsou čistírny zcela nové, renovované nebo modernizované. Kapacita čistíren by měla postačovat k vyčištění celého zatížení vytvořeného aglomerací. Je-li celková kapacita čistírny nebo čistíren městských odpadních vod nižší než celkové zatížení z aglomerace, je nutno vysvětlit příčiny (např. předpokládaný nárůst atd.). Kromě toho je nutno objasnit, jak bude zajištěno řádné fungování čistíren, aby se zamezilo jejich přetížení. Jsou-li čistírny (značně) předimenzované, je nutno vysvětlit příčiny (např. předpokládaný nárůst zatížení, rozšíření stokových systémů, další napojení jiných aglomerací atd.).

            (1)  Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

         Dodatek 4

            STUDIE PROVEDITELNOSTI (NEBO PODNIKATELSKÝ PLÁN V PŘÍPADĚ PRODUKTIVNÍ INVESTICE) A ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ (JAK SE VYŽADUJE V ODDÍLECH D A E)

         Dodatek 5

            MAPA URČUJÍCÍ OBLAST PROJEKTU A GEOREFERENČNÍ ÚDAJE (JAK SE VYŽADUJE V BODĚ B.3.1)

         Dodatek 6

            DOKUMENTACE VYŽADOVANÁ V BODĚ F.3.3

      PŘÍLOHA III

         Metodika provádění analýzy nákladů a přínosů

      1.   OBECNÉ ZÁSADY
      1.1   Cílem analýzy nákladů a přínosů v rámci politiky soudržnosti je podpořit posouzení velkého projektu za účelem:

                  —

                  zjištění, zda je velký projekt
                        vhodný pro

                     spolufinancování (z ekonomického hlediska),

                  —

                  zjištění, zda velký projekt
                        potřebuje

                     spolufinancování (z finančního hlediska).

            1.2   Analýzu nákladů a přínosů je nutno:

                  —

                  provést pokud možno ve fázi přípravy projektu, obvykle na konci fáze vypracovávání předběžného návrhu projektu;

                  —

                  pokládat za prvek žádosti týkající se velkého projektu, který je nutno vzít v úvahu společně s ostatními dokumenty vyhotovenými pro velké projekty, včetně dokumentů obsahujících jiné informace uvedené v čl. 101 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.

            1.3   Analýza nákladů a přínosů musí dodržovat tyto zásady:

                  —

                  musí být provedena na základě předem stanovených cílů politiky;

                  —

                  vyžaduje určení příslušného sociálního kontextu a výhledu (místního, regionálního, celostátního, přeshraničního, globálního);

                  —

                  vyžaduje společnou jednotku měření (obvykle peněžní);

                  —

                  vyžaduje srovnání scénáře založeného na nové investici se scénářem bez nové investice (přírůstková analýza (1));

                  —

                  vyžaduje stanovení referenčního období, které je pro daný projekt relevantní;

                  —

                  vyžaduje uvážení zbytkových hodnot investic;

                  —

                  vyžaduje posouzení rizik s cílem zabývat se nejistotou.

            1.4   Analýza nákladů a přínosů velkého projektu musí zahrnovat tyto prvky:

                  1)

                  představení kontextu;

                  2)

                  stanovení cílů;

                  3)

                  identifikace projektu;

                  4)

                  výsledky studií proveditelnosti s analýzou poptávky a variant;

                  5)

                  finanční analýza;

                  6)

                  ekonomická analýza;

                  7)

                  posouzení rizik.

            2.   PRVKY ANALÝZY NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
      2.1   Představení kontextu a stanovení cílů, identifikace projektu, proveditelnost projektu s analýzou poptávky a variant

      2.1.1   Představení kontextu

      Toto posouzení vyžaduje vymezení sociálního, ekonomického, politického a institucionálního kontextu. Hlavní znaky, které je třeba popsat, se týkají:

                  1)

                  socioekonomických podmínek země/regionu, které jsou pro projekt důležité;

                  2)

                  politických a institucionálních aspektů, včetně stávajících hospodářských politik a plánů rozvoje s jejich politickými cíli;

                  3)

                  stávajícího infrastrukturního vybavení a poskytování služeb;

                  4)

                  vnímání a očekávání obyvatel, pokud jde o službu, která má být poskytována.

            2.1.2   Stanovení cílů projektu

      Pro projekt je nutno stanovit jednoznačné cíle, aby bylo možno ověřit, zda investice reaguje na stávající potřebu, a posoudit výsledky a dopady projektu. Cíle by měly být pokud možno vyčísleny pomocí ukazatelů se základními a cílovými hodnotami.
      Stanovené cíle je nutno použít k určení přínosů projektu, je-li to možné a vhodné, a to za účelem posouzení přínosu projektu pro celkový prospěch a dosažení specifických cílů prioritních os operačního programu nebo operačních programů.
      2.1.3   Identifikace projektu

      Velký projekt je identifikován s přihlédnutím k definici velkého projektu uvedené v článku 100 nařízení (EU) č. 1303/2013 a rovněž k těmto zásadám:

                  1)

                  projekt musí být jednoznačně určen jako samostatná jednotka analýzy, tj. technická dílčí plnění, správní nebo finanční fáze, které nelze samy o sobě považovat za funkční, je nutno v analýze nákladů a přínosů analyzovat společně s ostatními fázemi, které tvoří velký projekt;

                  2)

                  je nutno vzít v úvahu ovlivněnou oblast, konečné příjemce (2) a příslušné zúčastněné strany, jejichž prospěch se započítává do souhrnných čistých přínosů;

                  3)

                  je určen subjekt odpovědný za provedení a je analyzována jeho technická, finanční a institucionální způsobilost.

            2.1.4   Proveditelnost projektu s analýzou poptávky a variant

      V analýze nákladů a přínosů budou uváženy (je-li použitelné) studie proveditelnosti, které obvykle zahrnují tyto aspekty: analýza poptávky; analýza variant; dostupná technologie; výrobní plán (včetně míry využití infrastruktury); požadavky na pracovníky; rozsah projektu, umístění, fyzické vstupy, harmonogram a provedení, fáze rozšíření a finanční plánování; environmentální aspekty, aspekty týkající se zmírňování změny klimatu (emise skleníkových plynů), účinné využívání zdrojů a odolnost vůči dopadům změny klimatu a přírodním katastrofám.
      Je nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti:

                  1)

                     Analýza proveditelnosti určuje možná omezení a související řešení, pokud jde o technické, ekonomické a environmentální aspekty, aspekty týkající se zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, regulační a institucionální aspekty. Projekt je proveditelný, jestliže návrh vyhovuje technickým, právním, finančním a jiným omezením, jež jsou relevantní pro daný stát, region nebo konkrétní místo. Proveditelných může být několik variant projektu.
                  V analýze nákladů a přínosů musí být uvedeno shrnutí výsledků studií proveditelnosti. Analýza nákladů a přínosů musí být v souladu s informacemi uvedenými ve studiích proveditelnosti.

                  2)

                     Analýza poptávky určuje a vyčísluje společenskou potřebu investice a minimálně zvažuje:

                              —

                              stávající poptávku pomocí modelů a aktuálních údajů,

                              —

                              předpokládanou poptávku, a to na základě makroekonomických a odvětvových prognóz a odhadů elasticity poptávky až po příslušné ceny, příjmy a jiné základní faktory,

                              —

                              aspekty strany nabídky, včetně analýzy stávající nabídky a očekávaného rozvoje (infrastruktury),

                              —

                              (případné) síťové účinky.

                  3)

                     Analýza variant se provádí s cílem posoudit a porovnat jednotlivé alternativní varianty, které se obecně považují za proveditelné k uspokojení stávající a budoucí poptávky po projektu, a nalézt nejlepší řešení. Varianty je nutno porovnat na základě různých kritérií, včetně například technických, institucionálních, ekonomických a environmentálních aspektů a aspektů týkajících se změny klimatu.
                  Analýzu variant je třeba provést ve dvou krocích; první krok zkoumá základní strategické varianty (tj. typ infrastruktury a umístění projektu) a druhý krok se zabývá konkrétními řešeními na technické úrovni. Je-li projekt prováděn v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, měl by se tento druhý krok analýzy zaměřit na celou škálu specifikací výstupů, které mohou či nemohou být zahrnuty ve specifikacích výstupů projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru. První krok je obvykle založen na (převážně kvalitativních) analýzách více kritérií, zatímco při druhém kroku se obvykle používají především kvantitativní metody.
                  Klíčové aspekty výběru nejlepšího řešení:

                              —

                              za účelem řádného odůvodnění požadovaného řešení jsou předloženy důkazy, že vybraná varianta představuje optimální variantu z různých variant zvažovaných ve studii technické proveditelnosti,

                              —

                              v případě, že různé alternativy mají stejný, jedinečný cíl a stejné nebo velmi podobné externality, se doporučuje, aby se výběr zakládal na nejméně nákladném řešení na jednotku vytvořeného výstupu s přihlédnutím k dlouhodobým provozním nákladům a nákladům na údržbu spojeným s touto variantou,

                              —

                              pokud se výstup a externality u jednotlivých variant liší (za předpokladu, že všechny sledují stejný cíl), členský stát se vybízí, aby pro všechny hlavní varianty provedl zjednodušenou analýzu nákladů a přínosů za účelem výběru nejlepší varianty, a to určením toho, která varianta je výhodnější ze socioekonomického hlediska, a výběr by měl být založen na ekonomických parametrech projektu, včetně jeho ekonomické čisté současné hodnoty (ENPV). Zjednodušená analýza nákladů a přínosů se provádí na základě přibližných odhadů klíčových finančních a ekonomických údajů, včetně poptávky, investičních a provozních nákladů, příjmů, přímých přínosů a případně externalit.

            2.2   Finanční analýza

      Jak je stanoveno v čl. 101 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013, analýza nákladů a přínosů musí obsahovat finanční analýzu.
      Finanční analýza zahrnuje:

                  a)

                  posouzení finanční výnosnosti investice a národního kapitálu;

                  b)

                  určení odpovídajícího (maximálního) příspěvku z fondů;

                  c)

                  ověření finanční životaschopnosti (udržitelnosti) projektu.

         Finanční analýza by měla být provedena (je-li to možné a vhodné) z hlediska vlastníka projektu a/nebo provozovatele, aby bylo možno ověřit peněžní toky a zaručit kladný hotovostní zůstatek za účelem posouzení finanční udržitelnosti a výpočtu ukazatelů finanční návratnosti investičního projektu a kapitálu na základě diskontovaných peněžních toků.
      Nejsou-li vlastník a provozovatel týmž subjektem, je nutno provést konsolidovanou finanční analýzu, která vylučuje peněžní toky mezi vlastníkem a provozovatelem.
      Je-li to možné a vhodné, měla by být finanční analýza provedena ve stálých cenách (cenách stanovených k základnímu roku), v rámci posouzení rizik je však nutno uvážit očekávané změny relativních cen.
      2.2.1   Metodika založená na diskontovaných peněžních tocích, inkrementální metoda a jiné zásady finanční analýzy

      U velkých projektů se finanční analýza provádí s přihlédnutím k pravidlům stanoveným v oddíle III (Metoda výpočtu diskontovaného čistého příjmu z operací vytvářejících čistý příjem) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, včetně: metody výpočtu diskontovaného čistého příjmu (včetně referenčního období a inkrementální metody) a diskontování peněžních toků (včetně finanční diskontní sazby v reálných hodnotách).
      Údaje potřebné k provedení finanční analýzy:

                  1)

                  investiční náklady, včetně fixních investic, jiných než fixních investic včetně počátečních nákladů, a případně změny provozního kapitálu;

                  2)

                  náklady na výměnu vybavení vymezené v čl. 17 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014;

                  3)

                  provozní náklady vymezené v čl. 17 písm. b) a c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) No 480/2014;

                  4)

                  příjmy vymezené v článku 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014;

                  5)

                  zdroj financování, včetně vlastního kapitálu investora (veřejného nebo soukromého), kapitálu z půjček (v tomto případě představují splátky půjčky a úroky v analýze udržitelnosti úbytek hotovosti projektu) a případných dodatečných finančních zdrojů, jako jsou granty.

            V sektorech, v nichž je to relevantní, včetně odvětví životního prostředí, jsou poplatky stanoveny v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ s přihlédnutím k finanční přiměřenosti, jak je uvedeno v oddíle III (Metoda výpočtu diskontovaného čistého příjmu z operací vytvářejících čistý příjem) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, a se zásadou týkající se pokrytí všech nákladů
          (3).
      Dodržení zásady týkající se pokrytí všech nákladů znamená, že:

                  1)

                  poplatky by měly pokud možno usilovat o pokrytí investičních nákladů, provozních nákladů a nákladů na údržbu, včetně nákladů na ochranu životního prostředí a na zdroje;

                  2)

                  struktura poplatků maximalizuje příjmy projektu před veřejnými dotacemi s přihlédnutím k finanční přiměřenosti.

            Omezení zásady „znečišťovatel platí“ a zásady týkající se pokrytí všech nákladů v poplatcích za užívání by:

                  1)

                  nemělo ohrozit finanční udržitelnost projektu;

                  2)

                  se mělo obecně považovat za dočasné omezení a být zachováno pouze po dobu nezbytnou s ohledem na otázku finanční přiměřenosti pro uživatele.

            2.2.2   Výsledky finanční analýzy

      a)   Vyhodnocení finanční výnosnosti investice a národního kapitálu

      Finanční čistá současná hodnota (FNPV) je úhrnná hodnota, jíž je dosaženo po odečtení očekávaných (diskontovaných) investičních a provozních a reprodukčních nákladů projektu od diskontované hodnoty očekávaných příjmů.
      Finanční míra návratnosti (FRR) je diskontní sazba, která vede k nulové FNPV.

         Finanční výnosnost investice se posuzuje tak, že se odhadne finanční čistá současná hodnota a finanční míra návratnosti investice (FNPV(C) a FRR(C)). Tyto ukazatele srovnávají investiční náklady a čisté příjmy a měří, v jakém rozsahu jsou čisté příjmy projektu schopny zajistit splacení investice, a to bez ohledu na zdroje financování. V některých případech (v rámci státní podpory a v případě soukromých hospodářských subjektů) je zapotřebí výpočet FRR(Kp). Do výpočtu FNPV(C) se nezahrnují platby úroků.

         U projektu vyžadujícího příspěvek z fondů:

      FNPV(C) před příspěvkem EU by měla být záporná a FRR(C) by měla být nižší než diskontní sazba použitá při analýze (kromě některých projektů, na něž se vztahují pravidla státní podpory, u nichž toto nemusí být relevantní).
      Pokud velký projekt vykazuje vysokou finanční výnosnost (tj. FRR(C) je podstatně vyšší než finanční diskontní sazba), bude se to obvykle považovat za dostatečné k tomu, aby investor projekt provedl i bez příspěvku Unie. Příspěvek Unie může být opodstatněný pouze tehdy, je-li prokázáno, že investice není sama o sobě financovatelná, jelikož rizika pro investora spojená s provedením projektu, například vysoce inovativního projektu, mohou být příliš vysoká, než aby investici provedl bez podpory z veřejných zdrojů.

         Finanční výnosnost národního kapitálu se posuzuje tak, že se odhadne finanční čistá současná hodnota a finanční míra návratnosti kapitálu (FNPV(K) a FRR(K)). Tyto ukazatele měří, v jakém rozsahu jsou čisté příjmy projektu schopny zajistit splacení finančních zdrojů poskytnutých z vnitrostátních fondů (soukromých i veřejných zdrojů).
      Výpočet FNPV(K) a FRR(K) vyžaduje, aby:

                  —

                  se finanční zdroje (po odečtení podpory EU) investované do projektu považovaly za úbytek hotovosti bez ohledu na investiční náklady;

                  —

                  kapitálové příspěvky byly uváženy v okamžiku, kdy jsou skutečně vyplaceny na projekt nebo kdy jsou vráceny (v případě půjček);

                  —

                  v tabulce pro analýzu návratnosti kapitálu (FNPV(K)) byly zahrnuty platby úroků;

                  —

                  v tabulce pro analýzu návratnosti kapitálu (FNPV(K)) nebyly zahrnuty provozní dotace.

         U projektu vyžadujícího příspěvek z fondů:

      FNPV(K) s podporou Unie by měla být záporná nebo rovna nule a FRR(K) by měla být nižší než diskontní sazba nebo rovna diskontní sazbě, v opačném případě je nutno uvést zdůvodnění.
      Případně by se měla vypočítat rovněž návratnost kapitálu předkladatele projektu (FRR(Kp)). To porovnává čisté příjmy investice se zdroji poskytnutými předkladatelem projektu: tj. investiční náklady po odečtení nevratných grantů obdržených od EU a/nebo národních/regionálních orgánů. Tento výpočet může být obzvláště užitečný v případě státní podpory k ověření toho, zda intenzita podpory (pomoc EU a vnitrostátní pomoc) zajišťuje co nejlepší protihodnotu s cílem omezit finanční podporu z veřejných zdrojů na to, co je nezbytné k zajištění hospodářské a finanční životaschopnosti projektu. Jestliže se u projektu očekává významná pozitivní návratnost (tj. podstatně vyšší, než jsou vnitrostátní referenční hodnoty očekávané ziskovosti v daném sektoru), ukazuje to, že by obdržený grant příjemci zajistil vyšší zisky, než je obvyklé, a příspěvek Unie proto nemusí být odůvodněný.
      b)   Určení odpovídajícího (maximálního) příspěvku z fondů

      Určení odpovídajícího (maximálního) příspěvku z fondů u projektů vytvářejících příjmy se provádí podle jedné z metod pro určení potenciálního čistého příjmu v souladu s článkem 61 (Operace, které po dokončení vytvářejí čistý příjem) nařízení (EU) č. 1303/2013 a přílohou V nařízení (EU) č. 1303/2013 a oddílem III nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, v němž jsou stanovena pravidla pro výpočet diskontovaného čistého příjmu z operací vytvářejících čistý příjem.
      c)   Zajištění finanční životaschopnosti (udržitelnosti)

      Analýza finanční udržitelnosti je založena na odhadech nediskontovaných peněžních toků. Používá se především s cílem prokázat, že projekt bude mít každoročně k dispozici dostatečné peněžní prostředky, které mu během celého referenčního období umožní hradit výdaje na investice a činnosti.
      Klíčové aspekty analýzy finanční udržitelnosti:

                  1)

                  finanční udržitelnost projektu je ověřena tak, že se zkontroluje, zda je kumulovaný (nediskontovaný) čistý peněžní tok kladný (nebo nulový), a to na ročním základě a po celé zvažované referenční období;

                  2)

                  čistý peněžní tok zvažovaný za tímto účelem by měl:

                              —

                              přihlížet k investičním nákladům, veškerým finančním zdrojům (vnitrostátním zdrojům a zdrojům EU) a peněžním příjmům a provozním a reprodukčním nákladům v okamžiku, kdy jsou uhrazeny, splácení finančních závazků dotyčného subjektu a rovněž kapitálovým příspěvkům, úrokům a přímým daním;

                              —

                              vyloučit DPH, není-li DPH vratná,

                              —

                              nebrat v potaz zbytkovou hodnotu, není-li majetek v posledním zvažovaném roce analýzy skutečně zlikvidován;

                  3)

                  pokud se na operaci nevztahují požadavky stanovené v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo pokud se v budoucnu předpokládají záporné peněžní toky, je třeba uvést, jak budou náklady uhrazeny, a to s jednoznačným dlouhodobým závazkem příjemce/provozovatele týkajícím se poskytnutí přiměřeného financování z jiných zdrojů, aby byla zajištěna udržitelnost projektu;

                  4)

                  jsou-li projekty součástí již existující infrastruktury, například projekty k zvýšení kapacity, je nutno ověřit celkovou finanční udržitelnost provozovatele systému na základě „scénáře zahrnujícího celý projekt“ (nikoli pouze kapacita jediného rozšířeného segmentu) a provést analýzu udržitelnosti na úrovni provozovatele systému a výsledky musí být zohledněny v posouzení rizik.

            2.2.3   Finanční analýza v případě partnerství veřejného a soukromého sektoru

      Při provádění finanční analýzy u velkých projektů realizovaných v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru je nutno uvážit tyto aspekty:

                  1)

                  Finanční diskontní sazba se může zvýšit nad běžnou sazbu stanovenou v oddíle III (Metoda výpočtu diskontovaného čistého příjmu z operací vytvářejících čistý příjem) nařízení Komise v přenesené pravomoci s cílem zohlednit vyšší alternativní náklady kapitálu pro soukromého investora. Tyto vyšší alternativní náklady by měl příjemce v každém jednotlivém případě odůvodnit a pokud možno poskytnout důkazy o minulé návratnosti podobných projektů pro soukromého partnera nebo jiné relevantní faktické důkazy.

                  2)

                  V případě partnerství veřejného a soukromého sektoru, kdy se vlastník infrastruktury liší od provozovatele, je nutno provést konsolidovanou finanční analýzu týkající se vlastníka i provozovatele.

                  3)

                  Není-li soukromý partner vybrán na základě spravedlivého, transparentního a otevřeného výběrového řízení, které pro veřejného partnera zajišťuje ekonomicky nejvýhodnější nabídku (4), je nutno za účelem ověření finanční výnosnosti soukromého kapitálu a zamezení nepřiměřeně vysokému zisku v důsledku podpory EU vypočítat ukazatel, který měří finanční výnosnost investovaného kapitálu pro soukromého investora (FRR(Kp)) (5) a porovnává čisté příjmy soukromého partnera se zdroji poskytnutými během investice (prostřednictvím vlastního kapitálu nebo půjček). Výsledná FRR(Kp) se porovná s vnitrostátními nebo mezinárodními referenčními hodnotami očekávané ziskovosti v daném sektoru.

            2.3   Ekonomická analýza

      Jak je stanoveno v čl. 101 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013, analýza nákladů a přínosů musí obsahovat ekonomickou analýzu.

         Ekonomickou analýzou je analýza, která se provádí pomocí ekonomických hodnot s přihlédnutím ke společenským nákladům příležitosti u zboží a služeb.
      2.3.1   Klíčové kroky ekonomické analýzy

      Ekonomickou analýzu je třeba provést ve stálých účetních (stínových) cenách, přičemž jako výchozí bod se použije finanční analýza peněžních toků.
      Ekonomická analýza zahrnuje tyto kroky:

                  1.

                  Fiskální úpravy k vyloučení nepřímých daní (např. DPH, spotřebních daní), dotací a čistých transferových plateb poskytnutých veřejným subjektem (např. plateb z národních zdravotních systémů) z ekonomické analýzy. Mají-li nepřímé daně/dotace napravit externality, je nutno je do ekonomické analýzy zahrnout, pokud se má za to, že náležitě odrážejí společenskou mezní hodnotu souvisejících externalit, a pokud nedojde k dvojímu započítání s jinými ekonomickými náklady/přínosy.

                  2.

                  Přepočet tržních cen na účetní (stínové) ceny, a to použitím přepočítacích koeficientů na finanční ceny za účelem úpravy o narušení trhu. Nejsou-li u národního plánovacího úřadu přepočítací koeficienty dostupné a neexistuje-li významné narušení trhu, lze pro zjednodušení přepočítací koeficient stanovit jako jedna (CF=1). Přepočítací koeficienty mohou být vyšší (nebo nižší) než jedna, pokud jsou účetní ceny vyšší (nebo nižší) než tržní ceny.

                  3.

                  Peněžní vyjádření netržních dopadů (úprava o externality): externality je nutno odhadnout a ocenit pomocí metody uvedených nebo odhalených preferencí (např. metoda hedonické ceny) či jiných metod.
                  Ekonomická analýza musí zvažovat pouze přímé účinky, aby se zamezilo dvojímu započítání, zatímco nepřímé účinky jsou obvykle objasněny pomocí stínových cen a peněžního vyjádření externalit.

                     Finanční příjmy ve formě poplatků za užívání jsou z ekonomické analýzy vyloučeny a nahrazeny odhadem přímých dopadů na uživatele, a to buď prostřednictvím „ochoty platit“, nebo účetních cen. Jako náhrada za „ochotu uživatele platit“ by se neměly použít poplatky za užívání zejména v odvětvích, které nejsou vystaveny tržní soutěži, v regulovaných odvětvích nebo v odvětvích silně ovlivněných politickými aspekty.

                  4.

                  Diskontování odhadovaných nákladů a přínosů: po odhadu ekonomických nákladů a přínosů je nutno uplatnit standardní metodu diskontovaných peněžních toků s použitím sociální diskontní sazby (SDR).
                  Na základě míry společenské časové preference (SRTP) jsou pro sociální diskontní sazbu odhadnuty tyto referenční hodnoty: 4,95 % pro členské státy podporované v rámci politiky soudržnosti a 2,77 % pro ostatní členské státy. Pro zjednodušení se jako referenční hodnota pro členské státy podporované v rámci politiky soudržnosti (Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko) zpravidla použije sociální diskontní sazba ve výši 5 % a u ostatních členských států (Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království) sazba ve výši 3 %.
                  Členské státy mohou pro sociální diskontní sazbu stanovit jinou referenční hodnotu než 5 % nebo 3 %, a to pod podmínkou, že:

                              1)

                              tuto referenční hodnotu zdůvodní na základě odhadu hospodářského růstu a jiných parametrů pro stanovení SDR podle přístupu založeného na SRTP a

                              2)

                              zajistí jednotné uplatňování u podobných projektů v téže zemi, regionu nebo odvětví.

                        Informace o odlišné referenční hodnotě musí být příjemcům a Komisi zpřístupněny na začátku operačního programu.

            2.3.2.   Výpočet ukazatelů ekonomické výkonnosti

      Klíčovými ukazateli v ekonomické analýze jsou tyto ukazatele ekonomické výkonnosti (vymezené níže):

                  1)

                     Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV) je při hodnocení projektu hlavním referenčním ukazatelem. Je vymezena jako rozdíl mezi diskontovanými celkovými společenskými přínosy a náklady.

                  2)

                  Aby byl velký projekt přijatelný z ekonomického hlediska, měla by být ekonomická čistá současná hodnota projektu kladná (ENPV>0), což prokazuje, že společnost v daném regionu nebo zemi bude mít z projektu prospěch, jelikož přínosy projektu převyšují jeho náklady, a projekt by měl být tudíž realizován.

                  3)

                     Ekonomická míra návratnosti (ERR) je vnitřní míra výnosnosti vypočítaná pomocí ekonomických hodnot, která vyjadřuje socioekonomickou výnosnost projektu.

                  4)

                  Ekonomická míra návratnosti by měla být vyšší než sociální diskontní sazba (ERR>SDR), aby byla podpora EU pro velký projekt odůvodněná.

                  5)

                     Poměr přínosů a nákladů (B/C) je vymezen jako čistá současná hodnota přínosů projektu vydělená čistou současnou hodnotou nákladů na projekt.

                  6)

                  Poměr přínosů a nákladů by měl být vyšší než jedna (B/C>1), aby byla podpora EU pro velký projekt odůvodněná.

            V tabulce 1 jsou uvedeny hlavní ekonomické přínosy v jednotlivých sektorech, které je nutno v ekonomické analýze uvážit. V případě potřeby lze přidat další ekonomické přínosy, je-li to opodstatněné. V některých zvláštních případech se tyto přínosy mohou stát ekonomickými náklady, například vyšší náklady na provoz vozidla u některých silničních projektů.
      Tabulka 1

                  Sektor/subsektor

                  Ekonomické přínosy

                  Dodávky vody a kanalizace

                              i)

                              lepší přístup ke službám v oblasti dodávek pitné vody a čištění odpadních vod z hlediska dostupnosti, spolehlivosti a kvality služby

                              ii)

                              vyšší jakost pitné vody

                              iii)

                              vyšší jakost povrchových vod a ochrana ekosystémových služeb v důsledku snižování znečištění

                              iv)

                              úspory nákladů na zdroje u výrobců i zákazníků

                              v)

                              lepší zdraví

                              vi)

                              snížení emisí skleníkových plynů

                  Nakládání s odpady

                              i)

                              snížení hrozeb pro zdraví a životní prostředí (menší znečišťování ovzduší, vody, půdy)

                              ii)

                              omezení prostoru pro skládky/snížení nákladů na ukládání odpadů na skládky (u zařízení pro zpracování odpadů)

                              iii)

                              zpětné získání materiálů, energie a výroba kompostového hnojiva (zamezení nákladům na alternativní výrobu, včetně externalit)

                              iv)

                              snížení emisí skleníkových plynů (tj. CO2, CH4)

                              v)

                              snížení viditelných obtěžujících účinků, hluku a pachů

                  Energie

                     Projekty v oblasti energetické účinnosti

                              i)

                              úspory energie (vyjádřené v ekonomické hodnotě energie včetně externalit)

                              ii)

                              zvýšení pohodlí

                              iii)

                              snížení emisí skleníkových plynů a jiných než skleníkových plynů

                     Projekty v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů

                              i)

                              snížení nákladů na energii nahrazením zdroje energie, například nahrazení alternativ fosilních paliv (vyjádřeno v ekonomické hodnotě energie vyrobené prostřednictvím pravděpodobně nahrazené alternativy, včetně externalit)

                              ii)

                              snížení emisí skleníkových plynů

                     Elektrické/plynárenské sítě a infrastruktura

                              i)

                              vyšší a diverzifikované dodávky energie (hodnota dodaného dodatečného množství plynu/elektřiny, včetně externalit)

                              ii)

                              větší bezpečnost a spolehlivost dodávek energie (omezení přerušení dodávek)

                              iii)

                              snížení nákladů na energii nahrazením zdroje energie

                              iv)

                              integrace trhu: kolísání přebytků vyplývající z účinků slaďování cen mezi jednotlivými místy (přenos) nebo v čase (skladování)

                              v)

                              vyšší energetická účinnost

                              vi)

                              snížení emisí skleníkových plynů a jiných než skleníkových plynů

                  Silnice, železnice, veřejná doprava

                              i)

                              snížení všeobecných nákladů (na přepravu zboží/osob):

                                          —

                                          úspora času

                                          —

                                          úspora nákladů na provoz vozidel

                              ii)

                              snížení nehodovosti

                              iii)

                              snížení emisí skleníkových plynů

                              iv)

                              snížení emisí jiných než skleníkových plynů (tj. dopady na znečištění místního ovzduší)

                              v)

                              snížení emisí hluku (např. některé městské projekty)

                  Letiště, přístavy, intermodální doprava

                              i)

                              snížení všeobecných nákladů (na přepravu zboží/osob)

                                          —

                                          úspora času

                                          —

                                          úspora nákladů na provoz vozidel

                              ii)

                              zvýšení kvality služeb (např. instalace dotykových zařízení na letištích)

                              iii)

                              snížení emisí skleníkových plynů

                              iv)

                              snížení emisí jiných než skleníkových plynů

                              v)

                              snížení emisí hluku

                  Výzkum a inovace

                              i)

                              přínosy pro podniky (zakládání osamostatněných a nových podniků, vývoj nových/zdokonalených výrobků a procesů, přelévání znalostí)

                              ii)

                              přínosy pro výzkumné pracovníky a studenty (nový výzkum, tvorba lidského kapitálu, rozvoj sociálního kapitálu)

                              iii)

                              přínosy pro širokou veřejnost (snížení environmentálních rizik, snížení zdravotních rizik, kulturní dopady na návštěvníky)

                  Širokopásmové připojení

                              i)

                              větší využívání a vyšší kvalita digitálních služeb (včetně elektronického obchodu) pro občany a podniky (zejména ve venkovských oblastech);

                              ii)

                              větší využívání a vyšší kvalita digitálních služeb (včetně elektronické veřejné zprávy a elektronického zdravotnictví) pro veřejnou správu.

            2.3.3   Zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně v ekonomické analýze

      V analýze nákladů a přínosů je nutno vzít v úvahu náklady a přínosy projektu v souvislosti s emisemi skleníkových plynů a změnou klimatu. Vyčíslení emisí skleníkových plynů vytvořených projektem a odhad ekonomických nákladů na emise uhlíku (nebo CO2), jež se použijí k peněžnímu vyjádření externalit těchto emisí, musí vycházet z transparentní metodiky, která je v souladu s cíli EU v oblasti dekarbonizace stanovenými do roku 2050. Stejně jako u přizpůsobení se změně klimatu by v ekonomické analýze měly být zahrnuty náklady na opatření, která mají zvýšit odolnost projektu vůči dopadům změny klimatu, jež jsou řádně odůvodněny ve studiích proveditelnosti. Je třeba posoudit přínosy těchto opatření, například opatření přijatých k snížení emisí skleníkových plynů nebo k zvýšení odolnosti vůči změně klimatu a extrémním výkyvům počasí nebo jiným přírodním katastrofám, a zahrnout je do ekonomické analýzy a pokud možno vyčíslit, v opačném případě musí být tato opatření náležitě popsána.
      2.3.4   Zjednodušená ekonomická analýza ve zvláštních případech

      V určitých omezených případech, kdy je velmi obtížné či dokonce nemožné vyčíslit a peněžně vyjádřit přínosy velkého projektu, náklady však lze s přiměřenou jistotou odhadnout, zejména u velkých projektů motivovaných potřebou zajistit soulad s právními předpisy EU, lze provést analýzu efektivnosti nákladů (CEA). V těchto případech se hodnocení musí zaměřit na ověření toho, zda projekt představuje pro společnost nejefektivnější řešení, pokud jde o poskytování dané potřebné služby za předem stanovených podmínek. Mimoto je nutno uvést kvalitativní popis hlavních ekonomických přínosů.
      Analýza efektivnosti nákladů se provádí tak, že se vypočítají náklady na jednotku přínosu „nevyjádřeného penězi“, a přínosy se kvantifikují, jednotlivým přínosům však není přidělena žádná peněžní cena nebo ekonomická hodnota.
      Podmínky pro použití analýzy efektivnosti nákladů:

                  —

                  projekt vytvoří pouze jeden výstup, který je homogenní a snadno měřitelný;

                  —

                  tento výstup představuje rozhodující dodávku, to znamená, že je nezbytné jej zajistit;

                  —

                  cílem velkého projektu je dosažení výstupu s minimálními náklady;

                  —

                  neexistují žádné významné externality;

                  —

                  existují dostatečné důkazy o vhodných referenčních hodnotách za účelem ověření, zda zvolená technologie splňuje kritéria týkající se minimální požadované efektivnosti nákladů.

            2.4   Posouzení rizik

      Jak je stanoveno v čl. 101 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013, analýza nákladů a přínosů musí obsahovat posouzení rizik. To je nezbytné k tomu, aby bylo možno zabývat se nejistotou, která je s investičními projekty vždy spojena. Posouzení rizik předkladateli projektu umožňuje lépe pochopit, jak se odhadované dopady pravděpodobně změní, pokud se ukáže, že se některé klíčové proměnné projektu liší od předpokládaných hodnot. Důkladná analýza rizik představuje základ pro náležitou strategii řízení rizik, která se zase promítá v návrhu projektu. Zvláštní pozornost je nutno věnovat aspektům týkajícím se změny klimatu a environmentálním aspektům.
      Posouzení rizik sestává z těchto dvou kroků:

                  1)

                     Analýza citlivosti, která určuje „kritické“ proměnné nebo parametry modelu, tj. ty, jejichž odchylky (kladné nebo záporné) mají největší dopad na ukazatele výkonnosti projektu, musí vzít v úvahu tyto aspekty:

                              —

                              kritickými proměnnými jsou proměnné, u nichž má odchylka o 1 % za následek odchylku NPV o více než 1 %;

                              —

                              analýza se provádí pomocí změny jednoho prvku k určitému okamžiku a určením dopadu této změny na NPV;

                              —

                                 měnící hodnoty jsou definovány jako procentní změna kritické proměnné, k níž by mělo dojít, aby se NPV rovnala nule;

                              —

                                 analýza scénářů, která umožňuje přezkoumat společný dopad stanoveného souboru kritických proměnných, a zejména kombinaci optimistických a pesimistických hodnot skupiny proměnných použitých k vypracování různých scénářů, jež mohou platit při určitých hypotézách.

                  2)

                     Kvalitativní analýza rizik včetně předcházení rizikům a jejich zmírňování, která zahrnuje tyto prvky:

                              —

                              seznam rizik, jimž je projekt vystaven;

                              —

                              matice rizik, která pro každé zjištěné riziko udává:

                                          —

                                          možné příčiny selhání,

                                          —

                                          případně souvislost s analýzou citlivosti,

                                          —

                                          negativní dopady na projekt,

                                          —

                                          upřesněnou (např. velmi nepravděpodobnou, nepravděpodobnou, asi nepravděpodobnou, pravděpodobnou, velmi pravděpodobnou) úroveň pravděpodobnosti výskytu a závažnosti dopadu,

                                          —

                                          úroveň rizika (tj. kombinace pravděpodobnosti a dopadu);

                              —

                              určení preventivních a zmírňujících opatření, včetně subjektu pověřeného předcházením hlavním rizikům a jejich zmírňováním, případně standardních postupů a zohlednění osvědčených postupů, je-li to možné, jež se mají použít k snížení vystavení riziku, pokud se to považuje za nezbytné;

                              —

                              výklad matice rizik, včetně posouzení zbytkových rizik po uplatnění preventivních a zmírňujících opatření.

                              —

                              Posouzení rizik mimoto může, je-li to vhodné (v závislosti na velikosti projektu, dostupnosti údajů), a mělo by, je-li vystavení zbytkovému riziku dosud významné, zahrnovat pravděpodobnostní analýzu rizik, která sestává z těchto kroků:

                                          1)

                                             Rozdělení pravděpodobnosti u kritických proměnných, které udává pravděpodobnost výskytu dané procentní změny kritických proměnných. Výpočet rozdělení pravděpodobnosti u kritických proměnných je nezbytný k provedení kvantitativní analýzy rizik.

                                          2)

                                             Kvantitativní analýza rizik založená na simulaci Monte Carlo, která poskytuje rozdělení pravděpodobnosti a statistické ukazatele pro očekávaný výsledek, STD, atd. u ukazatelů finanční a ekonomické výkonnosti projektu.

                     Hlavní rizika pro jednotlivé sektory, která je nutno vzít při posuzování rizik v úvahu, jsou uvedena v tabulce 2.
                  S cílem napomoci předkladatelům projektů při přípravě kvalitativní analýzy rizik v souladu s tímto nařízením se členské státy vybízejí, aby (pokud to považují za vhodné a/nebo proveditelné) vypracovaly vnitrostátní pokyny k hodnocení některých standardních projektových rizik a seznam opatření k zmírňování rizik a předcházení rizikům v jednotlivých sektorech.
                  Tabulka 2

                              Sektor/subsektor

                              Specifická rizika

                              Dodávky vody a kanalizace

                              Rizika související s poptávkou:

                                          i)

                                          Nižší spotřeba vody oproti předpokladům

                                          ii)

                                          Míra připojení na veřejnou kanalizaci je nižší oproti předpokladům

                                    Rizika týkající se návrhu

                                          iii)

                                          Neadekvátní průzkumy a šetření, například nepřesné hydrologické prognózy

                                          iv)

                                          Neadekvátní odhady nákladů na projektové práce

                                    Rizika spojená s nákupem pozemků:

                                          v)

                                          Průtahy v řízení

                                          vi)

                                          Vyšší náklady na nákup pozemků oproti předpokladům

                                    Administrativní rizika a rizika spojená se zadáváním veřejných zakázek:

                                          vii)

                                          Průtahy v řízení

                                          viii)

                                          Stavební nebo jiná povolení

                                          ix)

                                          Povolení provozu

                                          x)

                                          Soudní řízení

                                    Rizika související s výstavbou:

                                          xi)

                                          Překročení projektových nákladů a prodlevy při výstavbě

                                          xii)

                                          Rizika související se smluvním dodavatelem (úpadek, nedostatek zdrojů)

                                    Provozní rizika:

                                          xiii)

                                          Spolehlivost určených vodních zdrojů (množství/kvalita)

                                          xiv)

                                          Vyšší náklady na údržbu a opravy oproti předpokladům, nahromadění technických závad

                                    Finanční rizika:

                                          xv)

                                          Pomalejší zvyšování poplatků oproti předpokladům

                                          xvi)

                                          Nižší vybrané poplatky oproti předpokladům

                                    Regulační rizika:

                                          xvii)

                                          Neočekávané politické nebo regulační faktory ovlivňující cenu vody

                                    Ostatní rizika:

                                          xviii)

                                          Odpor veřejnosti

                              Nakládání s odpady

                              Rizika související s poptávkou:

                                          i)

                                          Nižší tvorba odpadu oproti předpokladům

                                          ii)

                                          Nedostatečná kontrola/zajištění toků odpadů

                                    Rizika týkající se návrhu:

                                          iii)

                                          Neadekvátní průzkumy a šetření

                                          iv)

                                          Volba nevhodné technologie

                                          v)

                                          Neadekvátní odhady nákladů na projektové práce

                                    Rizika spojená s nákupem pozemků:

                                          vi)

                                          Průtahy v řízení

                                          vii)

                                          Vyšší náklady na nákup pozemků oproti předpokladům

                                    Administrativní rizika a rizika spojená se zadáváním veřejných zakázek:

                                          viii)

                                          Průtahy v řízení

                                          ix)

                                          Stavební nebo jiná povolení

                                          x)

                                          Povolení provozu

                                    Rizika související s výstavbou:

                                          xi)

                                          Překročení projektových nákladů a prodlevy při výstavbě

                                          xii)

                                          Rizika související se smluvním dodavatelem (úpadek, nedostatek zdrojů)

                                    Provozní rizika:

                                          xiii)

                                          Jiné složení odpadů oproti předpokladům nebo neočekávané velké rozdíly

                                          xiv)

                                          Vyšší náklady na údržbu a opravy oproti předpokladům, nahromadění technických závad

                                          xv)

                                          Výstupy procesu nesplňují cíle v oblasti kvality

                                          xvi)

                                          Nedodržení limitů emisí produkovaných zařízením (do ovzduší a/nebo vody)

                                    Finanční rizika:

                                          xvii)

                                          Pomalejší zvyšování poplatků oproti předpokladům

                                          xviii)

                                          Nižší vybrané poplatky oproti předpokladům

                                    Regulační rizika:

                                          xix)

                                          Změny environmentálních požadavků, ekonomických a regulačních nástrojů (tj. zavedení zdanění ukládání odpadů na skládkách, zákaz ukládání odpadů na skládkách)

                                    Ostatní rizika:

                                          xx)

                                          Odpor veřejnosti

                              Energie

                              Rizika související s poptávkou:

                                          i)

                                          Nedostatečná poptávka

                                          ii)

                                          Vývoj cen různých konkurenčních paliv

                                          iii)

                                          Neadekvátní analýza klimatických podmínek ovlivňujících poptávku po energii v souvislosti s vytápěním a/nebo chlazením

                                    Rizika týkající se návrhu:

                                          iv)

                                          Neadekvátní odhady nákladů na projektové práce

                                          v)

                                          Neadekvátní průzkumy a šetření

                                          vi)

                                          Inovace technologií v oblasti výroby/přenosu energie nebo skladování energie vedoucí k zastarání technologie obsažené v projektu

                                    Rizika spojená s nákupem pozemků:

                                          vii)

                                          Vyšší náklady na nákup pozemků oproti předpokladům

                                          viii)

                                          Vyšší náklady na získání práva cesty

                                          ix)

                                          Průtahy v řízení

                                    Administrativní rizika a rizika spojená se zadáváním veřejných zakázek:

                                          x)

                                          Průtahy v řízení

                                    Rizika související s výstavbou:

                                          xi)

                                          Překročení projektových nákladů a prodlevy při výstavbě

                                          xii)

                                          Záplavy, sesuvy půdy atd.

                                          xiii)

                                          Havárie

                                    Provozní rizika:

                                          xiv)

                                          Vyšší náklady na údržbu a opravy oproti předpokladům, nahromadění technických závad, například v důsledku dopadů změn klimatu

                                          xv)

                                          Dlouhá doba odstávky v důsledku havárie nebo vnějších příčin

                                    Finanční rizika:

                                          xvi)

                                          Změny systému poplatků a/nebo systému pobídek

                                          xvii)

                                          Neadekvátní odhad trendů cen energie

                                    Regulační rizika:

                                          xviii)

                                          Změny environmentálních požadavků, ekonomických nástrojů (např. režimy podpory obnovitelných zdrojů energie, návrh EU ETS)

                                    Ostatní rizika:

                                          xix)

                                          Odpor veřejnosti

                              Silnice, železnice, veřejná doprava, letiště, přístavy, intermodální doprava

                              Rizika související s poptávkou:

                                          i)

                                          Jiný odhad provozu oproti předpokladům

                                    Rizika týkající se návrhu:

                                          ii)

                                          Neadekvátní průzkumy a šetření v dané lokalitě

                                          iii)

                                          Neadekvátní odhady nákladů na projektové práce

                                    Administrativní rizika a rizika spojená se zadáváním veřejných zakázek:

                                          iv)

                                          Průtahy v řízení

                                          v)

                                          Stavební povolení

                                          vi)

                                          Povolení provozu

                                    Rizika spojená s nákupem pozemků:

                                          vii)

                                          Vyšší náklady na nákup pozemků oproti předpokladům

                                          viii)

                                          Průtahy v řízení

                                    Rizika související s výstavbou:

                                          ix)

                                          Překročení projektových nákladů

                                          x)

                                          Záplavy, sesuvy půdy atd.

                                          xi)

                                          Archeologické nálezy

                                          xii)

                                          Rizika související se smluvním dodavatelem (úpadek, nedostatek zdrojů)

                                    Provozní rizika:

                                          xiii)

                                          Vyšší náklady na údržbu a opravy oproti předpokladům

                                    Finanční rizika:

                                          xiv)

                                          Nižší vybrané poplatky oproti předpokladům

                                    Regulační rizika:

                                          xv)

                                          Změny environmentálních požadavků

                                    Ostatní rizika:

                                          xvi)

                                          Odpor veřejnosti

                              Výzkum, vývoj a inovace

                              Rizika související s poptávkou:

                                          i)

                                          Rozvoj příslušného odvětví (poptávka po výsledcích výzkumu a poptávka po výzkumu zadávaném soukromým subjektům)

                                          ii)

                                          Vývoj na trhu práce (poptávka po absolventech vysokých škol a dopad na poptávku po vzdělávacích službách v dané oblasti)

                                          iii)

                                          Jiný zájem veřejnosti oproti předpokladům

                                    Rizika týkající se návrhu:

                                          iv)

                                          Neadekvátní odhady nákladů na projektové práce

                                          v)

                                          Nevhodný výběr místa nebo prodlevy při vyhotovování návrhu projektu

                                          vi)

                                          Vynález nové technologie v oblasti VaVaI vedoucí k zastarání technologie obsažené v infrastruktuře

                                          vii)

                                          Nedostatek náležitých technických odborných znalostí

                                    Administrativní rizika a rizika spojená se zadáváním veřejných zakázek:

                                          viii)

                                          Prodlevy při získávání stavebních povolení

                                          ix)

                                          Nevyřešená vlastnická práva

                                          x)

                                          Prodlevy při získávání práv duševního vlastnictví nebo vyšší náklady na jejich získání oproti předpokladům

                                          xi)

                                          Průtahy při výběru dodavatele a podepsání smlouvy o dílo

                                          xii)

                                          Problémy s dodávkami

                                    Rizika spojená s výstavbou:

                                          xiii)

                                          Zpoždění projektů a překročení nákladů během instalace vědeckého vybavení

                                          xiv)

                                          Neexistence hotových řešení k uspokojení potřeb, které se objeví během výstavby nebo provozu infrastruktury

                                          xv)

                                          Prodlevy při dodatečných pracích, které jsou mimo kontrolu předkladatele

                                    Provozní rizika:

                                          xvi)

                                          Nedostatek vysokoškolských pracovníků/výzkumných pracovníků

                                          xvii)

                                          Neočekávané komplikace spojené s instalací specializovaného zařízení

                                          xviii)

                                          Prodlevy při zajišťování úplného a spolehlivého provozu zařízení

                                          xix)

                                          Nedostatečná produkce výsledků výzkumu

                                          xx)

                                          Neočekávané dopady na životní prostředí/havárie

                                    Finanční rizika:

                                          xxi)

                                          Nezajištění dostatečného financování na celostátní/regionální úrovni během provozní fáze

                                          xxii)

                                          Neadekvátní odhad finančních příjmů

                                          xxiii)

                                          Neuspokojení požadavků uživatelů

                                          xxiv)

                                          Nevhodný systém ochrany a využití duševního vlastnictví

                                          xxv)

                                          Ztráta stávajících zákazníků/uživatelů v důsledku konkurence ze strany jiných středisek výzkumu a vývoje

                              Širokopásmové připojení

                              Související a regulační rizika:

                                          i)

                                          Změna orientace strategické politiky

                                          ii)

                                          Změna očekávaného chování budoucích soukromých investorů

                                          iii)

                                          Změna předpisů na maloobchodním trhu

                                          iv)

                                          Neúspěšná žádost o státní podporu

                                    Rizika související s poptávkou:

                                          v)

                                          Nižší využití služeb ze strany maloobchodních a/nebo velkoobchodních poskytovatelů oproti odhadům

                                          vi)

                                          Nízké investice do posledního úseku sítě ze strany poskytovatelů služeb

                                    Rizika týkající se návrhu:

                                          vii)

                                          Neadekvátní odhady nákladů na projektové práce

                                    Administrativní rizika a rizika spojená se zadáváním veřejných zakázek:

                                          viii)

                                          Průtahy při zadávání zakázek v rámci projektu

                                          ix)

                                          Riziko nezískání potřebných vlastnických práv

                                    Provozní a finanční rizika:

                                          x)

                                          Zvýšení provozních nákladů

                                          xi)

                                          Nezajištění dostatečného financování na celostátní/regionální úrovni během provozní fáze

                                          xii)

                                          Ztráta klíčových zaměstnanců během provádění projektu

         Vzorce

         Vzorce pro finanční analýzu:

      —   Finanční čistá současná hodnota (FNPV)

      —   Finanční míra návratnosti (FRR)

      Kde St
          je zůstatek hotovosti v čase t a at
          je finanční diskontní faktor zvolený pro diskontování v čase t; i je finanční diskontní sazba.

         Vzorce pro ekonomickou analýzu

      —   Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV)

      —   Ekonomická míra návratnosti (ERR)

      —   Poměr přínosů a nákladů (B/C)

      Kde Vt
          je stav čistých přínosů (B–C) v čase t, B jsou celkové přínosy v čase t, C jsou celkové společenské náklady v čase t, ρ
            t
          je sociální diskontní faktor zvolený pro diskontování v čase t; r je sociální diskontní sazba.

         (1)  Pokud se velký projekt skládá z nového majetku, příjmy a provozními náklady (nebo přínosy a náklady v ekonomické analýze) jsou příjmy a náklady nové investice.

         (2)  Populace, která má z projektu přímý prospěch.

         (3)  Při uplatňování těchto zásad je nutno vzít v úvahu zvláštní právní předpisy Unie pro odvětví vody a odpadů (konkrétně: rámcovou směrnici o vodě a rámcovou směrnici o odpadech).

         (4)  Podmínky by měly být stanoveny ve vnitrostátních pokynech k partnerství veřejného a soukromého sektoru.

         (5)  Pokud již byl vybrán soukromý partner; v opačném případě je nutno popsat, jak bude tento aspekt zajištěn.

      PŘÍLOHA IV

         Formát vzoru společného akčního plánu (SAP))

      Návrh SAP podle článků 104 až 109 nařízení (EU) č. 1303/2013

                  Název SAP

                     <type='S' maxlength='255' input='M'>
                      (1)

                  Referenční číslo Komise (CCI)

                     <type='S' maxlength='15' input='S'>

            A.   OBECNÉ CHARAKTERISTIKY

                              A.1

                              Stručný popis SAP

                     <type='S' maxlength='1750' input='M'>

                              A.2

                              CCI operačního programu (operačních programů)

                     <type='S' input='S'>

                              A.3

                              Region (regiony) (NUTS)

                     <type='S' input='S'>

                              A.4

                              Členský stát (členské státy)

                     <type='S' input='G'>

                              A.5

                              Fod (fondy)

                     <type='S' input='S'>

                              A.6

                              Celkové způsobilé náklady

                     <type='N' input='M'>

                              A.7

                              Podpora z veřejných zdrojů (2)

                     <type='N' input='M'>

                              A.8

                              Druh SAP

                  ( ) Normální ( ) Pilotní ( ) YEI

                     [pouze jedna možnost]; <type='C' input='M'>

            A.9   Rozdělení činnosti do kategorií

                  Kód

                  Částka

                  Procento celkových nákladů na operaci/na dimenzi

                              A.9.1

                              Oblast zásahu (případně lze použít více než jednu oblast, na základě poměrného výpočtu)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              A.9.2

                              Forma financování (případně lze použít více než jednu formu, na základě poměrného výpočtu)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              A.9.3

                              Dimenze území (případně lze použít více než jednu dimenzi, na základě poměrného výpočtu)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              A.9.4

                              Mechanismus územního plnění

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              A.9.5

                              Tematický cíl EFRR/Fondu soudržnosti (případně lze použít více než jeden cíl, na základě poměrného výpočtu)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              A.9.6

                              Vedlejší téma ESF

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              A.9.7

                              Dimenze ekonomické činnosti (případně lze použít více než jednu dimenzi, na základě poměrného výpočtu)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                              A.9.8

                              Dimenze polohy (případně lze použít více než jednu dimenzi, na základě poměrného výpočtu)

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

            B.   KONTAKTNÍ ÚDAJE: Orgán odpovědný za žádost týkající se SAP [vyplní orgán, který podává žádost]

                              B.1

                              Název

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

                              B.2

                              Typ orgánu

                  ( ) řídicí orgán ( ) zprostředkující subjekt ( ) jiný určený veřejnoprávní subjekt

                     <type='C' input='M'>

                              B.3

                              Adresa

                     <type='S' maxlength='400' input='M'>

                              B.4

                              Jméno kontaktní osoby

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

                              B.5

                              Funkce kontaktní osoby

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

                              B.6

                              Telefon

                     <type='S' input='M'>

                              B.7

                              E-mail

                     <type='S' maxlength='100' input='M'>

            Pokud se předpokládá, že podporu pro SAP poskytne více než jeden operační program, nebo pokud návrh SAP nepředkládá řídicí orgán, připojte schválení příslušným řídicím orgánem nebo orgány.
      C.   ANALÝZA ROZVOJOVÝCH POTŘEB A CÍLŮ
      C.1   Popište celkový problém/situaci, k jejichž řešení by měl SAP přispět, a potřeby, k jejichž uspokojení by měl SAP přispět, případně s přihlédnutím k relevantním doporučením pro jednotlivé země přijatým podle čl. 121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 Smlouvy. V příslušném případě použijte statistické údaje. Vysvětlete, jaké alternativy SAP byly zvažovány za účelem řešení zjištěných problémů/uspokojení potřeb, a proč nebyly vybrány.

         <type='S' maxlength='17500' input='M'>

      C.2   Na základě informací uvedených v bodě C.1 objasněte obecný cíl SAP a případně specifické cíle SAP.

                  Druh

                  Kód

                  Cíl

                  Obecný cíl SAP<type='S' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='S' maxlength='500' input='M'>

                  Specifický cíl SAP

                  Specifický cíl SAP

                  …

            C.3   Popište vztah mezi obecným cílem SAP a specifickými cíli SAP a upřesněte, jak přispějí k řešení zjištěných problémů a uspokojení potřeb.

         <type='S' maxlength='10500' input='M'>

      C.4   Určete příslušné investiční priority a specifické cíle operačních programů, k nimž SAP přispěje, a popište přínos SAP k jejich dosažení.

                  OP

                  Prioritní osa

                  Fond

                  Investiční priorita

                  Specifický cíl OP

                     <type='S' input='S'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='S' input='S'>

            Přínos SAP ke stanovenému specifickému cíli (cílům):

         <type='S' maxlength='7000' input='M'>

      D.   RÁMEC SAP
      D.1   Popište intervenční logiku SAP zodpovězením níže uvedených otázek.

      D.1.1   Jaké projekty mají být podle předpokladů provedeny? Popište plánované projekty nebo druhy projektů (soubory obdobných činností se stejnými ukazateli) a orientační harmonogram, a to pomocí níže uvedené tabulky. Projekt může být podporován z více než jednoho OP, prioritní osy a/nebo fondu a může se vztahovat na více než jednu kategorii regionů. Je-li použitelné, uveďte, zda je k zahájení určitého (druhu) projektu v rámci SAP nezbytné dokončení jiného (druhu) projektu, a upřesněte, kterého (druhu) projektů.

                  Projekt (druh projektu)

                  Souhrnný popis

                  Specifický cíl nebo cíle, k nimž SAP přispěje

                  Plánované datum zahájení

                  Plánované datum dokončení

                  Uveďte („ano“ či „ne“), zda je dokončení tohoto (druhu) projektu nezbytné k zahájení jiného (druhu) projektu v rámci SAP, a pokud ano, upřesněte, kterých (druhů) projektů.

                  Projekt (druh projektu) 1 <type=N' input='M'>

                     <type='S' maxlength='255' input='M'>

                     <type='N' input='S'>

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                     <type='S' maxlength='255' input='M'>

                  Projekt (druh projektu) 2

                  Projekt (druh projektu) 3

            Informace týkající se (druhu) plánovaných projektů:

         <type='S' maxlength='7000' input='M'>

      D.1.2   Jak projekty přispějí k dosažení obecného cíle a specifických cílů SAP? Uveďte odůvodnění.

         <type='S' maxlength='10500' input='M'>

      D.1.3   Jaké jsou milníky a cíle pro výstupy a výsledky těchto projektů?
      U jednoho (druhu) projektu je možných několik ukazatelů (jeden řádek pro každý ukazatel). Uveďte všechny ukazatele, včetně ukazatelů, které nejsou použity k finančnímu řízení SAP. Ukazatele případně rozdělte podle prioritních os, fondů a kategorií regionů. Pokud byl pro ukazatel výstupů nebo výsledků stanoven milník, je třeba jej v tabulce upřesnit.

                  Projekt (druh projektu)

                  Ukazatel

                  OP

                  Prioritní osa

                  Fond

                  Kategorie regionu

                  Druh

                  Použito k finančnímu řízení SAP

                  Základní hodnota

                  Milník (pokud existuje)

                  Rok milníku

                  Cíle

                  Rok cíle

                  Jednotka měření

                  Zdroj údajů

                  Projekt (druh projektu) 1 <type='N' input='S'>

                     JAP-specific Indicator <type='S' maxlength='255' input='M'>

                     Indicator from OP <type='S' input='S'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='S' input='S'>

                     Výstup nebo výsledek

                  A, nebo N

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     type='S' input='M'>

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

                  Projekt (druh projektu) 2

                  Projekt (druh projektu) 3

            D.2   Popište vnější faktory, které by mohly mít negativní dopad na provedení SAP. Případně popište, jaká zmírňující opatření se předpokládají.

                  Vnější faktor

                  Možný dopad na SAP

                  Předpokládaná zmírňující opatření

                     <type='S' maxlength='255' input='M'>

                     <type='S' maxlength='500' input='M'>

                     <type='S' maxlength='500' input='M'>

            V případě potřeby uveďte doplňkové informace:

         <type='S' maxlength='7000' input='M'>

      D.3   Připojte znázornění intervenční logiky SAP. To by mělo objasňovat příčinné souvislosti mezi potřebami/problémy, které mají být řešeny, cíli SAP, zamýšlenými výsledky, souborem projektů, které budou podpořeny, a jejich výstupy. (Nepovinné).

      < Representation >
      E.   GEOGRAFICKÉ POKRYTÍ A CÍLOVÁ SKUPINA NEBO SKUPINY
      E.1   Geografické pokrytí SAP. Případně odůvodněte, proč se SAP soustředí na určitou oblast.

         <type='S' maxlength='1750' input='M'>

      E.2   Cílová skupina (cílové skupiny) SAP

                              E.2.1

                              Cílová skupina (cílové skupiny) a její (jejich) vymezení

                              E2.2

                              Celková populace v cílové skupině (cílových skupinách) v zeměpisné oblasti, jíž se SAP týká

                     <type='S' maxlength='1750' input='M'>

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

            E.2.3   Připomínky k cílové skupině (cílovým skupinám), včetně problémů, s nimiž se potýká (potýkají) a které má SAP řešit, pokud nejsou uvedeny v C.1.

         <type='S' maxlength='3500' input='M'>

      F.   PŘEDPOKLÁDANÉ OBDOBÍ PROVÁDĚNÍ SAP

         Upozorňuje se, že standardní stupnice jednotkových nákladů (jednotkové náklady) a jednorázové částky uvedené v SAP mohou být uhrazeny až poté, co bylo dosaženo příslušných výstupů a výsledků, a to po dni vydání rozhodnutí Komise o schválení SAP a před koncem prováděcího období.

                              F1.

                              Datum zahájení realizace

                     (Upřesněte, zda bude toto datum sladěno s datem vydání rozhodnutí, nebo zda bude provádění zahájeno později.)

                     <type='D' input='M'>

                              F2.

                              Datum ukončení realizace projektů

                     (Datum ukončení projektů)

                     <type='D' input='M'>

                              F3.

                              Konec období provádění SAP

                     (Datum předložení žádosti o konečnou platbu a závěrečné zprávy příjemcem řídicímu orgánu. Pokud jsou některé výsledky opožděny a povedou k určitým platbám později, uveďte je v tomto období.)

                     <type='D' input='M'>

            G.   ANALÝZA OČEKÁVANÝCH DOPADŮ SAP
      G.1   Na prosazování rovnosti žen a mužů

         <type='S' maxlength='3500' input='M'>

      G.2   Na předcházení diskriminaci

         <type='S' maxlength='3500' input='M'>

      G.3   Případně na podporu udržitelného rozvoje

         <type='S' maxlength='3500' input='M'>

      H.   PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ PRO SAP
      H.1   Příjemce odpovědný za SAP

      H.1.1   Kontaktní údaje

                              H.1.1.1

                              Název

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

                              H.1.1.2

                              Adresa

                     <type='S' maxlength='400' input='M'>

                              H.1.1.3

                              Jméno kontaktní osoby

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

                              H.1.1.4

                              Funkce kontaktní osoby

                     <type='S' maxlength='200' input='M'>

                              H.1.1.5

                              Telefon

                     <type='S' maxlength='50' input='M'>

                              H.1.1.6

                              E-mail

                     <type='S' maxlength='100' input='M'>

            H.1.2   Odůvodněte způsobilost příjemce, pokud jde o:
      H.1.2.1   Kompetence v oboru SAP. Uveďte přehled odborných znalostí příjemce v oboru SAP a uveďte počet pracovníků s těmito odbornými znalostmi, kteří jsou v organizaci příjemce k dispozici a kteří jsou přiděleni na provádění SAP. Případně poskytněte určité informace o jiných klíčových partnerech a jejich kompetencí.

         <type='S' maxlength='3500' input='M'>

      H.1.2.2   Administrativní způsobilost příjemce a jeho způsobilost v oblasti finančního řízení. Uveďte projekty financované EU a/nebo srovnatelné projekty, které příjemce provedl a které prokazují jeho administrativní a finanční způsobilost, pokud jde o řízení projektů. Jestliže takovéto příklady neexistují, uveďte předpokládanou podporu na budování kapacit (školení, nábor atd.). Odkažte na institucionální ujednání, jako je existence útvaru schopného provést SAP, a pokud možno připojte navrhované organizační schéma pro provádění SAP (v příloze). Jestliže SAP zahrnuje činnosti, které mají být provedeny prostřednictvím postupů pro zadávání veřejných zakázek, popište způsobilost příjemce v této oblasti. Pokud byly v posledních deseti letech uloženy v souvislosti s podporou z fondů EU finanční opravy ve výši 10 000 EUR či více, upřesněte přijatá nápravná opatření.

         <type='S' maxlength='7000' input='M'>

      H.2   Ujednání pro řízení SAP

      H.2.1   Řídicí výbor: popište plánované složení řídicího výboru, včetně prostřednictvím přehledu jeho jednacího řádu a způsobu plnění jeho úkolů, a význam partnerů, kteří se budou výboru účastnit. Rovněž vysvětlete, zda se řídicí výbor nebo předpokládaní členové tohoto výboru podíleli na přípravě SAP.

         <type='S' maxlength='7000' input='M'>

      H.3   Ujednání pro monitorování a hodnocení SAP

      H.3.1   Ujednání k zajištění kvality, shromažďování a uchovávání údajů o dosahování výstupů a výsledků. Upřesněte subjekt nebo subjekty odpovědné za tato tři ujednání, to jak zajistí kvalitu shromážděných údajů (pokyny, školení atd.), četnost sběru údajů, způsob ověřování údajů, místo uložení údajů atd. Rovněž popište, jak zajistíte podávání zpráv s ohledem na společné ukazatele stanovené v nařízeních pro daný fond na úrovni investiční priority nebo případně specifického cíle.

         <type='S' maxlength='7000' input='M'>

      H.3.2   Plánované hodnotící činnosti a jejich odůvodnění. Uveďte pouze činnosti, které se týkají konkrétně SAP. Pokud se neplánují žádné konkrétní činnosti, uveďte odůvodnění.

         <type='S' maxlength='3500' input='M'>

      H.4   Ujednání zajišťující šíření informací a komunikaci týkající se SAP a fondů podporujících SAP

         <type='S' maxlength='3500' input='M'>

      I.   FINANČNÍ UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE SAP
      I.1   Náklady na dosahování stanovených milníků, výstupů a výsledků (vyplňte rovněž dodatek týkající se ukazatelů)

      Vyplňte níže uvedené tabulky s ukazateli, jež je třeba používat při finančním řízení SAP, v příslušném případě v rozdělení podle prioritních os, fondů a kategorií regionů.
      I.1.1   Ukazatele výstupů

                  Ukazatel
                  (z D.1.3)

                  OP

                  Prioritní osa

                  Fond

                  Kategorie regionu

                  Milník (pokud existuje)

                  Cíl

                  Jednotkové náklady nebo jednorázová částka
                  (národní měna)

                  Výsledná částka
                  (národní měna)

                  Dodatečná částka na základě aktuální metody (pokud existuje) (3)

                  (národní měna)

                  Maximální částka = celkové způsobilé výdaje
                  (národní měna)

                  Maximální částka = celkové způsobilé výdaje
                  (v EUR)

                  (a)

                  (b)

                  (c) = (a) × (b)

                  (d)

                  (e)= (c) + (d)

                  (f) = (e) * exchange rate

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     Celkem

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

            I.1.2   Ukazatele výsledků

                  Ukazatel
                  (z D.1.3)

                  OP

                  Prioritní osa

                  Fond

                  Kategorie regionu

                  Základní hodnota

                  Milník (pokud existuje)

                  Cíl

                  Jednotkové náklady nebo jednorázová částka
                  (národní měna)

                  Výsledná částka
                  (národní měna)

                  Dodatečná částka na základě aktuální metody (pokud existuje) (4)

                  (národní měna)

                  Maximální částka = celkové způsobilé výdaje
                  (národní měna)

                  Maximální částka = celkové způsobilé výdaje
                  (v EUR)

                  (a)

                  (b)

                  (c) = (a) × (b)

                  (d)

                  (e)= (c) + (d)

                  (f) = (e) * exchange rate

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     Celkem

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

            I.1.3   Finanční flexibilita (5): vysvětlete, zda se požaduje finanční flexibilita a jak bude použita.

         <type='S' maxlength='3500' input='M'>

      I.2   Orientační harmonogram plateb pro příjemce spojený s milníky a cíli: uveďte orientační přehled očekávaných plateb pro každý projekt (druh projektu) v rámci SAP (v EUR), a to na základě informací uvedených v tabulce D.1.3 a oddíle I.1.

                  Rok 1

                  Rok 2

                  Rok …

                  Celkem:

                  Projekt (druh projektu) 1

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                  Projekt (druh projektu) 2

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                  Projekt (druh projektu) 3

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                  Celkem:

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

            I.3   Finanční plán podle jednotlivých operačních programů a prioritních os (a případně fondů a kategorií regionů)

                  OP

                  Prioritní osa

                  Fond

                  Kategorie regionu

                  Celkové způsobilé výdaje
                  (národní měna)

                  Veřejné výdaje
                  (národní měna)

                  Celkové způsobilé výdaje
                  (v EUR)

                  Veřejné výdaje
                  (v EUR)

                     Projekt (druh projektu) 1 <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                  Projekt (druh projektu) 2

                  Projekt (druh projektu) 3

                  Celkem

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

            Úhrn „celkových způsobilých výdajů“ se rovná součtu „celkových způsobilých výdajů“ z tabulek I.1.1 a I.1.2.
      Rozdíl mezi celkovými způsobilými výdaji a veřejnými výdaji případně odpovídá soukromému příspěvku pro SAP.

         (1)  Vysvětlivka:

                     typ: N = číslo, D = datum, S = řetězec, C = zaškrtávací okénko, P = procenta

                     vstup: M = manuální, S = výběr, G = vygenerován systémem

                     maxlength = maximální počet znaků včetně mezer

         (2)  Včetně příspěvku z veřejných zdrojů poskytnutého příjemcem či jinými subjekty, které se SAP účastní.

         (3)  Hodnota uvedená v oddíle A.1.10 dodatku.

         (4)  Hodnota uvedená v oddíle A.1.10 dodatku.

         (5)  Finanční flexibilitu lze použít až do výše 10 % celkových přídělů na výstupy a výsledky. Ukazatel lze uhradit až do výše 10 % navíc k orientační maximální částce. Může existovat úplná flexibilita mezi ukazateli zachycujícími různé úrovně dosahování téhož výstupu nebo výsledku.

         Dodatek

            Popis a odůvodnění standardních stupnic jednotkových nákladů a jednorázových částek použitých k uhrazení SAP

         Tento dodatek má Komisi usnadnit práci při posuzování standardních stupnic jednotkových nákladů (jednotkových nákladů) a jednorázových částek použitých k uhrazení výstupů a výsledků SAP. Měl by proto obsahovat pouze ukazatele z tabulek I.1.1 a I.1.2. Je třeba jej vyplnit pro všechny ukazatele (1).
         A.1   Ukazatel (viz I.1.1 a I.1.2)

                                 A.1.1

                                 Název

                                 A.1.2.1

                                 Jednotka měření pro ukazatel

                                 A.1.2.2

                                 Jednotka měření pro milník/cíl (je-li relevantní)

                                 A.1.3

                                 Definice

                                 A.1.4

                                 Zdroj údajů (povaha podkladů, kdo údaje vytváří, shromažďuje a zaznamenává, kde jsou údaje uloženy, četnost sběru/data uzávěrky, validace…)

                                 A.1.5

                                 Ověření údajů (kdo provede ověření, četnost ověřování, způsob ověřování):

                                 —

                                 ověření dosažených jednotek

                                 —

                                 ověření dosažené úrovně kvality

                                 A.1.6

                                 V příslušném případě vysvětlete, jak bude zajištěno ověřování dodržení postupů pro zadávání veřejných zakázek a pravidel státní podpory

                                 A.1.7

                                 Případné nevhodné pobídky nebo problémy způsobené tímto ukazatelem, možnost jejich zmírnění, úroveň rizika

                                 A.1.8

                                 Úhrada na základě

                     ( ) jednorázové částky ( ) standardní stupnice jednotkových nákladů

                                 A.1.9

                                 Výše (v národní měně) jedné jednotky nebo jednorázové částky

                                 A.1.10

                                 Dodatečná částka (v národní měně) na základě aktuální metody (pokud existuje)

                                 A.1.11

                                 Podrobný popis aktuální metody (pokud existuje)

                                 A.1.12

                                 Právní základ v legislativním rámci ESI fondů použitý k odůvodnění jednotkových nákladů/jednorázové částky

               A.2   Výpočet standardní stupnice jednotkových nákladů a jednorázových částek

         A.2.1   Upřesněte, proč jsou navrhovaná metoda a výpočet důležité pro druh projektů, které budou podpořeny v rámci SAP:

         A.2.2   Upřesněte, jak byly provedeny výpočty částek v bodech A.1.9 a 1.1.10, zejména včetně přijatých předpokladů s ohledem na kvalitu nebo množství. Případně je třeba použít statistické důkazy, referenční hodnoty a připojit je k tomuto dodatku ve formátu, který může Komise přímo použít.

         A.2.3   Případně rovněž vysvětlete:

                     —

                     jak byly/budou zohledněny příjmy,

                     —

                     že ve výpočtu byly vzaty v úvahu pouze způsobilé náklady,

                     —

                     úroveň křížového financování (s odkazem na čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013).

            (1)  Dodatek bude do SFC2014 přenesen jako samostatný dokument.

      PŘÍLOHA V

         Vzor výroční a závěrečné zprávy o provádění pro cíl Investice pro růst a zaměstnanost

      ČÁST A

         ÚDAJE VYŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK („KRÁTKÉ ZPRÁVY“) (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

      1.   IDENTIFIKACE ROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PROVÁDĚNÍ

                  CCI

                     <type='S' maxlength=15 input='S'>

                  Název

                     <type='S' maxlength=255 input='G'>

                  Verze

                     <type='N' input='G'>

                  Vykazovaný rok

                     <type='N' input='G'>

                  Datum schválení zprávy monitorovacím výborem

                     <type='D' input='M'>

            2.   PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)
      Klíčové informace o provádění programu v dotčeném roce, včetně informací o finančních nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a údajům o ukazatelích.

         <type='S' maxlength=7000 input='M'>

      3.   PROVÁDĚNÍ PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2) nařízení (EU) č. 1303/2013)
      3.1   Přehled provádění
          (1)

                  ID

                  Prioritní osa

                  Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' maxlength=1750 input='M'>

            3.2   Společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)
          (2)

      Údaje pro společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy podle investičních priorit předložené pomocí tabulek 1 až 4.

         Tabulka 1

         Ukazatele výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“
          (3)

                  ROČNÍ HODNOTA

                  ID

                  Ukazatel

                  Jednotka měření

                  Kategorie regionu
                  (je-li relevantní)

                  Základní hodnota

                  Základní rok

                  Cílová hodnota (2023)

                  2014

                  2015

                  2016

                  2017

                  2018

                  2019

                  2020

                  2021

                  2022

                  2023

                  Připomínky (v případě potřeby)

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='N or 'S'' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' or 'S' input='G'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

         Tabulka 2A

         Společné ukazatele výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných ukazatelích výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné ukazatele, pro něž byl stanoven cíl
          (4)
          (5).
      Investiční priorita:

                  ID

                  Ukazatel

                  Kategorie regionu

                  Společný ukazatel výstupů použitý jako základ pro stanovení cíle

                  Jednotka měření pro základní hodnotu a cíl

                  Cílová hodnota (2023)
                  (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)

                  2014

                  2015

                  2016

                  2017

                  2018

                  2019

                  2020

                  2021

                  2022

                  2023

                  Kumulativní hodnota
                  (vypočítána automaticky)

                  Míra splnění
                  Rozdělení podle pohlaví je nepovinné

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='N or 'S'' input='G'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N'' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  Roční hodnota

                  Celkem

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  Celkem

                  M

                  Ž

                  T

                  M

                  Ž

                     Neaktivní účastníci, kteří začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti

                     Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti

                     Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

                     Zaměstnaní účastníci, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost, po ukončení své účasti

                     Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i jako osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost

                     Účastníci zaměstnaní do šesti měsíců od ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost
                      (6)

                     Účastníci, jejichž situace na trhu práce se šest měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila
                      (6)

                     Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost
                      (6)

                     Znevýhodnění účastníci zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost
                      (6)

         Tabulka 2B

         Ukazatele výsledků pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) podle prioritních os nebo v části prioritní osy (čl. 19 odst. 3, příloha I a II nařízení o ESF)
          (7)

                  ID

                  Ukazatel

                  Jednotka měření pro cíl

                  Cílová hodnota (2023)
                  (Rozdělení podle pohlaví je pro cíl nepovinné)

                  2014

                  2015

                  2016

                  2017

                  2018

                  2019

                  2020

                  2021

                  2022

                  2023

                  Kumulativní hodnota
                  (vypočítána automaticky)

                  Míra splnění
                  Rozdělení podle pohlaví je nepovinné

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='N or 'S'' input='G'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N'' input='G'>

                     <type='P'' input='G'>

                  Roční hodnota

                  Celkem

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  celkem

                  M

                  Ž

                  celkem

                  M

                  Ž

                     Nezaměstnaní účastníci, kteří využili akce podporované iniciativou

                     Nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti obdrží nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy

                     Nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, včetně samostatně výdělečné činnosti, po ukončení své účasti

                     Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří využili akce podporované iniciativou

                     Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří po ukončení své účasti obdrží nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy

                     Dlouhodobě nezaměstnaní účastníci, kteří jsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy nebo získávají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, včetně samostatně výdělečné činnosti, po ukončení své účasti

                     Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy podporované iniciativou

                     Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy a kteří obdrží nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské nebo odborné přípravy po ukončení akce podporované iniciativou

                     Neaktivní účastníci, kteří nejsou v procesu vzdělávání či odborné přípravy a kteří jsou v jednom z těchto procesů, a kteří získají kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, včetně samostatně výdělečně činných osob, po ukončení své účasti

                     Účastníci, kteří šest měsíců po ukončení své účasti absolvují další vzdělávání, program odborné přípravy se získáním kvalifikace, učňovskou nebo odbornou přípravu
                      (8)

                     Zaměstnaní účastníci šest měsíců po ukončení své účasti
                      (8)

                     Účastníci samostatně výdělečně činní šest měsíců po ukončení své účasti
                      (8)

                     Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti

                     Účastníci v procesu vzdělávání/odborné přípravy po ukončení své účasti

                     Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

                     Zaměstnaní účastníci, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost, po ukončení své účasti

                     Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i jako osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost

                     Účastníci zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost
                      (9)

                     Účastníci, jejichž situace na trhu práce se šest měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila
                      (9)

                     Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost
                      (9)

                     Znevýhodnění účastníci zaměstnaní do šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou činnost
                      (9)

         Tabulka 2C

         Ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“.

      (U ukazatelů specifických pro jednotlivé programy pro YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část podporující YEI) (10).
      Investiční priorita:

                  ID

                  Ukazatel

                  ESF/YEI

                  Kategorie regionu (je-li relevantní)

                  Jednotka měření pro ukazatel

                  Jednotka měření pro základní hodnotu a cíl

                  Cílová hodnota (2023)

                  2014

                  2015

                  2016

                  2017

                  2018

                  2019

                  2020

                  2021

                  2022

                  2023

                  Míra splnění

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='N or 'S'' input='G'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='N' or 'S' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     (Pouze pro kvantitativní ukazatele výsledků)

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

         Tabulka 3A

         Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)
          (11)

      Investiční priorita:

                  ID

                  Ukazatel

                  Jednotka měření

                  Fond

                  Kategorie regionu (je-li relevantní)

                  Cílová hodnota (12) (2023)

                  2014

                  2015

                  2016

                  2017

                  2018

                  2019

                  2020

                  2021

                  2022

                  2023

                  Připomínky (v případě potřeby)

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  Kumulativní hodnota – vybrané operace
                  [odhad poskytnutý příjemci]

                  Kumulativní hodnota – plně provedené operace
                  [skutečné splnění]

         Tabulka 3B

         Pro určité společné ukazatele výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky

                  Název ukazatele

                     Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné podpory

                  Počet podniků pobírajících podporu

                     <type='N' input='M'>

                  Počet podniků pobírajících granty

                     <type='N' input='M'>

                  Počet podniků pobírajících jinou finanční podporu než granty

                     <type='N' input='M'>

                  Počet podniků pobírajících nefinanční podporu

                     <type='N' input='M'>

                  Počet nově podpořených podniků

                     <type='N' input='M'>

         Tabulka 4A

         Společné ukazatele výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část
          (13)

      Investiční priorita:

                  ID ukazatele

                  Ukazatel (název ukazatele)

                  Kategorie regionu (je-li relevantní)

                  Cílová hodnota (2023)
                  Rozdělení podle pohlaví (pro cíl) je nepovinné

                  2014

                  2015

                  2016

                  2017

                  2018

                  20w19

                  2020

                  2021

                  2022

                  2023

                  Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)

                  Míra splnění
                  Rozdělení podle pohlaví je nepovinné

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  Roční hodnota

                  Celkem

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  M

                  Ž

                  celkem

                  M

                  Ž

                  celkem

                  M

                  Ž

                        Nezaměstnaní (ESF)

                        Nezaměstnaní (YEI)

                        Dlouhodobě nezaměstnaní (ESF)

                        Dlouhodobě nezaměstnaní (YEI)

                        Neaktivní (ESF)

                        Neaktivní (YEI)

                        Neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy (ESF)

                        Neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy (YEI)

                        Zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných

                        Ve věku do 25 let (ESF)

                        Ve věku do 25 let (YEI)

                        Ve věku nad 54 let

                        Ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v procesu vzdělávání ani odborné přípravy

                        S ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním (ESF)

                        S ukončeným primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním (YEI)

                        S ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním (ESF)

                        S ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním (YEI)

                        S ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8) (ESF)

                        S ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8) (YEI)

                        Účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán (ESF)

                        Účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán (YEI)

                        Účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti (ESF)

                        Účastníci žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán a jejichž členy jsou i vyživované děti (YEI)

                        Účastníci žijící v domácnosti, mezi jejímiž členy jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované děti (ESF)

                        Účastníci žijící v domácnosti, mezi jejímiž členy jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované děti (YEI)

                        Migranti, účastníci, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných komunit, jako jsou Romové) (ESF)

                        Migranti, účastníci, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných komunit, jako jsou Romové) (YEI)

                        Účastníci se zdravotním postižením (ESF)

                        Účastníci se zdravotním postižením (YEI)

                        Jiné znevýhodněné osoby (ESF)

                        Jiné znevýhodněné osoby (YEI)

                        Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení

                      (14)

                        (ESF)

                        Bezdomovci nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení (YEI)

                        Lidé z venkovských oblastí

                      (14)

                        (ESF)

                        Lidé z venkovských oblastí (YEI)

                        Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace

                        Počet projektů zaměřených na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání

                        Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni

                        Počet podporovaných mikropodniků, malých a středních podniků (včetně družstevních podniků a podniků sociální ekonomiky)

                        Úhrnný počet účastníků

                      (15)

         Tabulka 4B

         Ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“). U YEI se rozdělení podle kategorií regionů nevyžaduje pro každou prioritní osu nebo její část
          (16)

      Investiční priorita:

                  ID

                  Ukazatel (název ukazatele)

                  Kategorie regionu (je-li relevantní)

                  Jednotka měření

                  Cílová hodnota (2023)

                  2014

                  2015

                  2016

                  2017

                  2018

                  2019

                  2020

                  2021

                  2022

                  2023

                  Kumulativní hodnota (vypočítána automaticky)

                  Míra splnění

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='P' input='G'>

                  Roční hodnota

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  celkem

                  m

                  ž

                  celkem

                  m

                  ž

            3.3   Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o provádění od roku 2017
          (17)

      Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, ukazatelích výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje zprávami, které mají být předloženy v roce 2017).

         Tabulka 5

         Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

                  Dosažená hodnota (18)

                  Prioritní osa

                  Druh ukazatele (klíčový prováděcí krok, finanční ukazatel, ukazatel výstupů nebo případně výsledků)

                  ID

                  Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok

                  Jednotka měření, je-li vhodné

                  Fond

                  Kategorie regionu

                  Milník pro rok 2018

                  Konečný cíl (2023)

                  2014

                  2015

                  2016

                  2017

                  2018

                  2019

                  2020

                  2021

                  2022

                  2023

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'>

                     <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'>

                     <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'>

                     <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'>

                     <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'>

                     <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'>

                     <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'>

                     <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'>

                     <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'>

                     <type='S' or 'N' or 'P' input='M' or 'G'>

                  c (18)

                  a (18)

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  c

                  a

                  Připomínky (v případě potřeby)

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                  m

                  ž

                  t

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

            3.4   Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)
          (19)

         Tabulka 6

         Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů

      stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (20) [Vzor pro předávání finančních údajů] (21)

         Tabulka 7

         Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)

      (jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 [Vzor pro předávání finančních údajů])

         Tabulka 8

         Využití křížového financování
          (22)

                  1.

                  2.

                  3.

                  4.

                  5.

                  6.

                  Využití křížového financování

                  Prioritní osa

                  Výše podpory EU, která má být použita na křížové financování na základě vybraných operací (23) (v EUR)

                  Podíl celkového finančního přídělu EU na prioritní osu
                  (v %)
                  (3/celkový finanční příděl na prioritní osu x 100)

                  Způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)

                  Podíl celkového finančního přídělu na prioritní osu
                  (v %)
                  (5/celkový finanční příděl na prioritní osu x 100)

                  Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě EFRR, avšak podpořené z ESF (24)

                     <type='S' input='S'>

                     <type='N' input='M''>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='M''>

                     <type='P' input='G'>

                  Křížové financování: náklady způsobilé pro podporu na základě ESF, avšak podpořené z EFRR (24)

                     <type='S' input='S'>

                     <type='N' input='M''>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='M''>

                     <type='P' input='G'>

         Tabulka 9

         Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)

                  1.

                  2.

                  3.

                  4.

                  5.

                  6.

                  Prioritní osa

                  Výše podpory, která má být použita na operace prováděné mimo programovou oblast na základě vybraných operací (v EUR)

                  Podíl celkového finančního přídělu EU na prioritní osu
                  (v %)
                  (3/ celkový finanční příděl na prioritní osu x 100)

                  Způsobilé výdaje vynaložené na operace prováděné mimo programovou oblast, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)

                  Podíl celkového finančního přídělu na prioritní osu
                  (v %)
                  (5/ celkový finanční příděl na prioritní osu x 100)

                  Náklady na operace mimo programovou oblast (25)

                     <type='S' input='S'>

                     <type='N' input='M''>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='M''>

                     <type='P' input='G'>

         Tabulka 10

         Náklady vynaložené mimo Unii (ESF)
          (26)

                  1.

                  2.

                  3.

                  4.

                  Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací (v EUR)

                  Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF
                  v %)
                  (1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)

                  Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)

                  Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF
                  (v %)
                  (3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100)

                     <type='N' input='M''>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='M''>

                     <type='P' input='G'>

         Tabulka 11

         Přidělení zdrojů YEI mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (článek 16 nařízení (EU) č. 1304/2013)
          (27)

                  1.

                  2.

                  3.

                  4.

                  5.

                  6.

                  Prioritní osa

                  Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF), jež má být přidělena mladým lidem mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR), jak je uvedeno v bodě 2.A.6.1 operačního programu

                  Výše podpory EU v rámci YEI (zvláštní příděl pro YEI a odpovídající podpora z ESF) přidělené na operace na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony na úrovni NUTS 2 (v EUR)

                  Způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony (v EUR)

                  Odpovídající podpora EU na způsobilé výdaje vynaložené při operacích na podporu mladých lidí mimo způsobilé regiony, která vyplývá z použití míry spolufinancování u prioritní osy (v EUR)

                     <type='S' input='S'>

                     <type='N' input='M''>

                     <type='N' input='M''>

                     <type='N' input='M''>

                     <type='N' input='M''>

                     Celkem

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

            4.   SHRNUTÍ HODNOCENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      Souhrnný přehled zjištění všech hodnocení programu, která byla zpřístupněna během předchozího rozpočtového roku, s odkazem na název a referenční období použitých hodnotících zpráv.

         <type='S' maxlength=10500 input='M'>

      5.   INFORMACE O PROVÁDĚNÍ INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 1304/2013)
      Obecný popis provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), včetně jejího přispění k provádění záruky pro mladé lidi a rovněž konkrétních příkladů intervencí podpořených v rámci YEI.
      Popis případných problémů, které se vyskytly při provádění YEI, a opatření přijatých k jejich odstranění.
      Ve zprávě předložené v roce 2016 bude uvedena a posouzena kvalita nabídek zaměstnání, které dostávají účastníci této iniciativy, včetně znevýhodněných osob, marginalizovaných komunit nebo těch, kteří opustili vzdělávací systém před dosažením kvalifikace. Tato zpráva rovněž uvádí a posuzuje jejich pokrok v dalším vzdělávání, při hledání udržitelného a důstojného pracovního místa nebo při nástupu do učňovské či odborné přípravy.
      Zpráva obsahuje hlavní zjištění vyplývající z hodnocení účinnosti, účelnosti a dopadu kombinované podpory z Evropského sociálního fondu a zvláštních přídělů pro YEI a provádění záruk pro mladé lidi.
      6.   ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) (28)

                  a)

                  Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

                     <type='S' maxlength=7000 input='M'>

                  b)

                  VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013):
                  Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření.

                     <type='S' maxlength=3500 input='M'>

            7.   SHRNUTÍ URČENÉ OBČANŮM (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013) (21)

      Shrnutí obsahu výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění programu určené občanům se zpřístupní veřejnosti a bude odesláno jako zvláštní soubor ve formě přílohy výroční a závěrečné zprávy o provádění.
      8.   ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      Pokud se řídicí orgán rozhodl používat finanční nástroje, musí jako přílohu k výroční zprávě o provádění Komisi zaslat zvláštní zprávu o operacích zahrnujících použití finančních nástrojů (29).
      9.   Nepovinné u zprávy, která má být předložena v roce 2016, nevztahuje se na ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 vzoru) (30)

      10.   POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      10.1.   Velké projekty

         Tabulka 12

         Velké projekty

                  Projekt

                  CCI

                  Stav velkého projektu1.dokončen2.schválen3.předložen4.plánuje se oznámení/předložení Komisi

                  Celkové investice

                  Celkové způsobilé náklady

                  Plánované datum oznámení/předložení
                  (je-li použitelné)
                  (rok, čtvrtletí)

                  Datum automatického schválení Komisí
                  (je-li použitelné)

                  Plánované datum
                  zahájení realizace
                  (rok, čtvrtletí)

                  Plánované datum dokončení
                  (rok, čtvrtletí)

                  Priorita/osa/investiční priority

                  Současný stav realizace – finanční pokrok
                  (% výdajů certifikovaných Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady)

                  Současný stav realizace – fyzický pokrok
                  Hlavní fáze provádění projektu1.dokončeno/v provozu;2.pokročilá výstavba;3.výstavba;4.zadávání zakázek5.návrh

                  Hlavní výstupy

                  Datum podpisu první smlouvy o dílo (31)

                  (je-li použitelné)

                  Připomínky (v případě potřeby)

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='D' input='G'>

                     <type='D' input='G'>

                     <type='D' input='G'>

                     <type='D' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='P' input='M'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

            Významné problémy, které se vyskytly při provádění velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      10.2   Společné akční plány

      Pokrok při provádění jednotlivých fází společných akčních plánů.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

         Tabulka 13

         Společné akční plány (SAP)

                  Název SAP

                  CCI

                  Fáze provádění SAP1.dokončen2.provedeno > 50 %3.zahájen4.schválen5.předložen6.plánuje se

                  Celkové způsobilé náklady

                  Celková podpora z veřejných zdrojů

                  Přínos OP k SAP

                  Prioritní osa

                  Druh SAP1.normální2.pilotní3.YEI

                  [Plánované]
                  předložení Komisi

                  [Plánované] zahájení provádění

                  [Plánované] dokončení

                  Hlavní výstupy a výsledky

                  Celkové způsobilé náklady certifikované Komisi

                  Připomínky (v případě potřeby)

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

            Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      ČÁST B

         ZPRÁVY PŘEDLOŽENÉ V LETECH 2017, 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ

         (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 3 a 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

      11.   POSOUZENÍ PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      11.1   Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

      PRO KAŽDOU PRIORITNÍ OSU – Posouzení výše uvedených informací a pokroku při dosahování cílů programu, včetně příspěvku evropských strukturálních a investičních fondů ke změnám hodnoty ukazatelů výsledků, pokud to příslušná hodnocení programu dokazují.

         <type='S' maxlength=10500 input='M'>

      11.2   Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)

      Posouzení provádění zvláštních opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím se podpory rovnosti žen a mužů a nediskriminace, v závislosti na obsahu a cílech operačního programu včetně zvláštních opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a provedených opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých operací.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      11.3   Udržitelný rozvoj (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)

      Posouzení provádění opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím se udržitelného rozvoje, v závislosti na obsahu a cílech operačního programu včetně přehledu opatření přijatých na podporu udržitelného rozvoje v souladu se zmíněným článkem.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      11.4   Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

                  Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií údajů. Nepovinné: objasnění uvedených hodnot.

                     <type='S' maxlength=3500 input='M'>

            11.5   Úloha partnerů při provádění programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)

      Posouzení provádění opatření zohledňujících úlohu partnerů uvedených v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, včetně zapojení partnerů do provádění, monitorování a hodnocení operačního programu.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      12.   POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODST. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. a) A b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013
      12.1   Pokrok při provádění plánu hodnocení a opatření přijatá v návaznosti na závěry hodnocení

         <type='S' maxlength=7000 input='M'>

      12.2   Výsledky informačních a propagačních opatření fondů prováděných v rámci komunikační strategie

         <type='S' maxlength=7000 input='M'>

      13.   OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku

         Tabulka 14

         Opatření přijatá ke splnění použitelných obecných předběžných podmínek

                  Obecná předběžná podmínka

                  Nesplněná kritéria

                  Přijatá opatření

                  Lhůta (datum)

                  Odpovědné subjekty

                  Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)

                  Kritéria splněna (A/N)

                  Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření

                  Komentář (ke každému opatření)

                     <type='S' maxlength=500 input='G'>

                     <type='S' maxlength=500 input='G'>

                     <type='S' maxlength=1000 input='G'>

                     <type='D' input='G'>

                     <type='S' maxlength=500 input='G'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='S' maxlength=2000 input='M'>

                  Opatření č. 1

                  Opatření č. 2

         Tabulka 15

         Opatření přijatá ke splnění použitelných tematických předběžných podmínek

                  Tematická předběžná podmínka

                  Nesplněná kritéria

                  Přijatá opatření

                  Lhůta (datum)

                  Odpovědné subjekty

                  Opatření provedeno ve stanovené lhůtě (A/N)

                  Kritéria splněna (A/N)

                  Případně očekávané datum úplného provedení zbývajících opatření

                  Komentář (ke každému opatření)

                     <type='S' maxlength=500 input='G'>

                     <type='S' maxlength=500 input='G'>

                     <type='S' maxlength=1000 input='G'>

                     <type='D' input='G'>

                     <type='S' maxlength=500 input='G'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='C' input='M'>

                     <type='S' maxlength=2000 input='M'>

                  Opatření č. 1

                  Opatření č. 2

            14.   DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013)
      14.1   Pokrok při provádění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci operačního programu

                     <type='S' maxlength=3500 input='M'>

                     (alternativa – zpráva o pokroku)

            14.2   Pokrok při provádění opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat fondy

                     <type='S' maxlength=3500 input='M'>

                     (alternativa – zpráva o pokroku)

            14.3   Pokrok při provádění meziregionálních a nadnárodních opatření

                     <type='S' maxlength=3500 input='M'>

                     (alternativa – zpráva o pokroku)

            14.4   Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      14.5   Případně pokrok při provádění opatření v oblasti sociálních inovací

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      14.6   Pokrok při provádění opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků

                     <type='S' maxlength=3500 input='M'>

                     (alternativa – zpráva o pokroku)

            15.   FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITNÍ OSY A PROGRAMU (čl. 21 odst. 2 a čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      Za účelem posouzení pokroku při dosahování milníků a cílů stanovených pro finanční ukazatele v letech 2018 a 2023 má tabulka 6 v části A této přílohy tyto dva dodatečné sloupce:

                  13

                  14

                  Údaje pro účely přezkumu výkonnosti a výkonnostního rámce

                  Pouze u zprávy předložené v roce 2019: Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny a které byly doloženy Komisi do 31. 12. 2018
                  Čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013

                  Pouze u závěrečné zprávy o provádění: Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny do 31. 12. 2023 a které byly doloženy Komisi
                  Čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013

            ČÁST C
      ZPRÁVA PŘEDLOŽENÁ V ROCE 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      16.   INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ (alternativa – zpráva o pokroku)
      Informace a posouzení příspěvku programu ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

         <type='S' maxlength=17500 input='M'>

      17.   ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      Pokud posouzení pokroku s ohledem na milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci prokazuje, že některých milníků a cílů nebylo dosaženo, měly by členské státy uvést příčiny nedosažení těchto milníků ve zprávě v roce 2019 (v případě milníků) a v závěrečné zprávě o provádění (v případě cílů).

         <type='S' maxlength=7000 input='M'>

      18.   INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (čl. 19 odst. 4 a 6 nařízení (EU) č. 1304/2013 (je-li použitelné))
      Zpráva předložená v roce 2019 uvádí a hodnotí kvalitu zaměstnání, které dostávají účastníci této iniciativy, včetně znevýhodněných osob, marginalizovaných komunit nebo těch, kteří opustili vzdělávací systém před dosažením kvalifikace. Tato zpráva rovněž uvádí a posuzuje jejich pokrok v dalším vzdělávání, při hledání udržitelného a důstojného pracovního místa nebo při nástupu do učňovské či odborné přípravy.
      Zpráva obsahuje hlavní zjištění vyplývající z hodnocení účinnosti, účelnosti a dopadu kombinované podpory z Evropského sociálního fondu a zvláštních přídělů pro YEI a provádění záruky pro mladé lidi.

         <type='S' maxlength=10500 input='M'>

         (1)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013. Pokud se v rámci prioritní osy provádí YEI, měla by zpráva být rozdělena na část týkající se YEI a část věnovanou prioritní ose.

         (2)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

         (3)  V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 OP. V opačném případě použijte T = celkem.

         (4)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

         (5)  Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílově skupině (tj. společný ukazatel výstupů použitý jako referenční hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku.

         (6)  Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

         (7)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

         (8)  Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku.

         (9)  Odhad pro daný rok založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2019 a v závěrečné zprávě o provádění. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

         (10)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

         Povinné jsou roční i kumulované údaje. Pokud nelze roční hodnotu poskytnout (např. kvůli skutečnosti, že jsou uvedeny procentní podíly a jmenovatel by byl nulový), není roční hodnota použitelná. Kumulativní hodnoty ukazatelů v absolutních hodnotách a procentech v poměru k referenčním ukazatelům výstupů se vypočítávají automaticky.

         (11)  V tabulce 3A se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 5 nebo 13 OP. V opačném případě použijte T = celkem.

         (12)  Pro prioritní osy „technická pomoc“ nejsou cíle povinné.

         (13)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

         (14)  Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční zprávě o provádění v roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o provádění v roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok.

         (15)  Úhrnný počet účastníků zahrnuje účastníky s úplnými záznamy (osobních necitlivých údajů) i účastníky s neúplnými záznamy (osobních necitlivých údajů). Celkový počet účastníků se v systému SFC2014 vypočítá na základě těchto tří společných ukazatelů výstupů: „nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných“, „neaktivní“ a „zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných“. Tento celkový počet zahrnuje pouze účastníky s úplnými záznamy údajů, včetně všech osobních necitlivých údajů. V úhrnném počtu účastníků musí členské státy uvést všechny účastníky programů podpořených z ESF, včetně účastníků s neúplným záznamem osobních necitlivých údajů.

         (16)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

         (17)  V tabulce 6 se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 6 OP. V opačném případě použijte T = celkem.

         (18)  Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli. * V tabulce c=kumulativní, a= roční.

         (19)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

         (20)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1).

         (21)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

         (22)  Použitelné pouze u operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které zahrnují ESF a/nebo EFRR.

         (23)  Není-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na stropech platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR zahrnovat až 20 % výdajů typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které příjemci vznikly.

         (24)  Čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

         (25)  V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

         (26)  V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou.

         (27)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

         (28)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

         (29)  Viz příloha I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 821/2014.

         (30)  Nepovinné v případě zprávy o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

         (31)  U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013).

      PŘÍLOHA VI

         Vzor prohlášení řídicího subjektu

      Já/My, níže podepsaný/podepsaná/podepsaní (příjmení, jména, tituly nebo funkce), vedoucí řídicího orgánu pro operační program (název operačního programu, CCI)

                  na základě provádění (název operačního programu) během účetního období končícího dne 30. června (rok),

                  na základě vlastního úsudku a veškerých informací, které jsem měl/měla/jsme měli k dispozici ke dni předložení účetní závěrky Komisi, včetně výsledků správního ověření a ověření operací na místě provedeného podle čl. 125 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 (a čl. 23 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013) (1) a auditů a kontrol týkajících se výdajů uvedených v žádostech o platbu předložených Komisi s ohledem na účetní období končící dne 30. června … (rok),

                  a s ohledem na povinnosti podle nařízení (EU) č. 1303/2013, a zejména článku 125 uvedeného nařízení (a článku 23 nařízení (EU) č. 1299/2013) (2),

                  prohlašuji/prohlašujeme, že:

                              —

                              informace jsou v účetní závěrce řádně předloženy a jsou úplné a přesné v souladu s čl. 137 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013,

                              —

                              výdaje uvedené v účetní závěrce byly použity k zamýšlenému účelu, jak je vymezen v nařízení (EU) č. 1303/2013, a v souladu se zásadou řádného finančního řízení,

                              —

                              zavedený systém řízení a kontroly pro operační program poskytuje nezbytné záruky týkající se legality a správnosti uskutečněných operací v souladu s platnými právními předpisy.

            Potvrzuji/Potvrzujeme, že nesrovnalosti uvedené v závěrečných zprávách o auditu nebo kontrole týkajících se dotyčného účetního období a zaznamenané ve shrnutí výsledků za daný rok, které je připojeno k tomuto prohlášení, jak se vyžaduje v čl. 125 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013, byly v účetní závěrce náležitě vyřešeny. V případě potřeby byly v návaznosti na zjištěné nedostatky v systému řízení a kontroly uvedené v těchto zprávách podniknuty, nebo se ještě podnikají, vhodné kroky s ohledem na tato požadovaná nápravná opatření: (případně uveďte, která nápravná opatření v době podpisu prohlášení dosud probíhají).
      Rovněž potvrzuji/potvrzujeme, že výdaje, jichž se týká probíhající posouzení legality a správnosti, byly do ukončení posouzení z účetní závěrky vyjmuty a mohou být uvedeny v žádosti o průběžnou platbu související s následujícím účetním rokem, jak je stanoveno v čl. 137 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.
      Dále potvrzuji/potvrzujeme spolehlivost údajů o ukazatelích, milnících a pokroku operačního programu podle čl. 125 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013, zavedení účinných a přiměřených opatření proti podvodům s přihlédnutím k zjištěným rizikům podle čl. 125 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013 a to, že si nejsem vědom/vědoma/nejsme vědomi žádné neuvedené záležitosti související s prováděním operačního programu, jež by mohla poškodit pověst politiky soudržnosti.
      Datum
      Podpis (podpisy)

         (1)  Je-li použitelné, uvede se v případě programů v rámci Evropské územní spolupráce.

         (2)  Uvede se v případě programů v rámci Evropské územní spolupráce.

      PŘÍLOHA VII

         Vzor auditní strategie

      1.   ÚVOD
      Tento oddíl zahrnuje následující informace:

                  —

                  identifikace operačního programu nebo programů (název a CCI (1)), fondů a období, jehož se auditní strategie týká,

                  —

                  identifikace auditního orgánu odpovědného za vypracování, monitorování a aktualizaci auditní strategie a jiných subjektů, které přispěly k tomuto dokumentu,

                  —

                  odkaz na postavení auditního orgánu (celostátní, regionální nebo místní orgán veřejné správy) a orgán, v jehož rámci se nachází,

                  —

                  odkaz na mandát, chartu auditu nebo vnitrostátní právní předpisy (je-li použitelné) vysvětlující funkce a povinnosti auditního orgánu a jiných subjektů provádějících audity v rámci jeho odpovědnosti,

                  —

                  potvrzení auditního orgánu, že subjekty provádějící audity podle čl. 127 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 jsou funkčně nezávislé (a případně organizačně nezávislé podle čl. 123 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013).

            2.   POSOUZENÍ RIZIK
      Tento oddíl zahrnuje následující informace:

                  —

                  vysvětlení použité metody posuzování rizik,

                  —

                  odkaz na vnitřní postupy pro aktualizaci posouzení rizik.

            3.   METODIKA
      Tento oddíl zahrnuje následující informace:
      3.1   Přehled

                  —

                  Odkaz na příručky nebo postupy provádění auditů obsahující popis hlavních kroků v rámci auditní činnosti, včetně klasifikace a řešení zjištěných chyb.

                  —

                  Odkaz na mezinárodně uznávané auditorské standardy, k nimž bude auditní orgán při své auditní činnosti přihlížet, jak je stanoveno v čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.

                  —

                  Odkaz na zavedené postupy pro vypracování kontrolní zprávy a výroku auditora, jež mají být Komisi předloženy podle čl. 127 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013.

                  —

                  V případě programu v rámci cíle Evropská územní spolupráce odkaz na konkrétní auditní mechanismy a vysvětlení, jak hodlá auditní orgán zajistit koordinaci a dohled spolu se skupinou auditorů z ostatních členských států, jichž se tento program týká, a popis procedurálních pravidel, která byla přijata podle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) č. 1299/2013.

            3.2   Audity týkající se fungování systémů řízení a kontroly (audity systémů):

      Informace o subjektech, u nichž bude audit proveden, a o souvisejících klíčových požadavcích v rámci auditů systémů. Případně odkaz na auditní subjekt, na nějž se auditní orgán při provádění těchto auditů spoléhá.
      Informace o případných auditech systémů zaměřených na konkrétní tematické oblasti, jako je:

                  —

                  kvalita správních ověření a ověření operací na místě, jak je stanoveno v čl. 125 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, včetně s ohledem na dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek, pravidel státní podpory, environmentálních požadavků, rovných příležitostí,

                  —

                  kvalita výběru projektů a správních ověření a ověření operací na místě (jak je stanoveno v čl. 125 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013) v souvislosti s prováděním finančních nástrojů,

                  —

                  fungování a bezpečnost počítačových systémů zřízených podle čl. 72 písm. d), čl. 125 odst. 2 písm. d) a čl. 126 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013 a jejich napojení na počítačový systém „SFC 2014“, jak se předpokládá v čl. 74 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013,

                  —

                  spolehlivost údajů týkajících se ukazatelů a milníků a pokroku, jehož operační program dosáhl při plnění cílů stanovených řídicím orgánem, podle čl. 125 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013,

                  —

                  předložení zpráv o odňatých částkách a částkách získaných zpět,

                  —

                  provedení účinných a přiměřených opatření proti podvodům podpořených posouzením rizika podvodů v souladu s čl. 125 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013.

            3.3   Audity operací

      Popis metod výběru vzorků (nebo odkaz na interní dokument upřesňující tyto metody), které budou použity v souladu s čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článkem 28 nařízení (EU) č. 480/2014 a jinými zvláštními postupy zavedenými za účelem auditů operací, zejména postupy související s klasifikací a opravou zjištěných chyb, včetně podezření na podvod.
      3.4   Audity účetních závěrek

      Popis koncepce auditu účetních závěrek.
      3.5   Ověření prohlášení řídicího subjektu

      Odkaz na vnitřní postupy, které stanoví práci v rámci ověřování tvrzení obsažených v prohlášení řídicího subjektu za účelem vydání výroku auditora.
      4.   PLÁNOVANÁ AUDITNÍ ČINNOST
      Tento oddíl obsahuje následující informace:

                  —

                  Popis a odůvodnění priorit a specifických cílů auditu v souvislosti s aktuálním účetním obdobím a dvěma následujícími účetními obdobími společně s vysvětlením vztahu mezi výsledky posouzení rizik a naplánovanou auditní činností.

                  —

                  V případě auditů systémů (včetně auditů zaměřených na určité tematické oblasti) orientační harmonogram auditorských úkolů v souvislosti s aktuálním účetním obdobím a dvěma následujícími účetními obdobími:

                              Orgány/subjekty nebo tematické oblasti, jichž se má audit týkat

                              CCI

                              Název OP

                              Subjekt odpovědný za audit

                              Výsledek posouzení rizik

                              20xx
                              Cíl a rozsah auditu

                              20xx
                              Cíl a rozsah auditu

                              20xx
                              Cíl a rozsah auditu

            5.   ZDROJE
      Tento oddíl obsahuje následující informace:

                  —

                  Organizační schéma auditního orgánu a případně informace o jeho vztahu s auditním subjektem, který provádí audity, jak je stanoveno v čl. 127 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

                  —

                  Informace o plánovaných zdrojích, které mají být přiděleny v souvislosti s aktuálním účetním obdobím a dvěma následujícími účetními obdobími.

         (1)  Uveďte operační programy, na něž se vztahuje společný systém řízení a kontroly, je-li pro dotyčné operační programy vypracována jediná auditní strategie, jak je stanoveno v čl. 127 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013.

      PŘÍLOHA VIII

         Vzor výroku auditora

      Evropská komise, Generální ředitelství
      1.   ÚVOD
      Já, níže podepsaný/podepsaná, zastupující [název auditního orgánu určeného členským státem], orgán nezávislý ve smyslu čl. 123 odst. 4 [a případně odst. 5] nařízení (EU) č. 1303/2013, jsem provedl/a audit účetní závěrky pro účetní období začínající dne 1. července … [rok] a končící dne 30. června … [rok] (1) ze dne … [datum vyhotovení účetní závěrky předložené Komisi] (dále jen „účetní závěrka“), legality a správnosti výdajů, o jejichž uhrazení byla Komise požádána v souvislosti s dotyčným účetním obdobím (a které jsou vykázány v účetní závěrce), fungování systému řízení a kontroly a ověřil/a jsem prohlášení řídicího subjektu pro účely čl. 59 odst. 5 písm. b) nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012
      ve vztahu k operačnímu programu [název operačního programu, číslo CCI] (dále jen „program“),
      za účelem vydání výroku auditora podle čl. 127 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013.
      2.   POVINNOSTI ŘÍDICÍCH A CERTIFIKAČNÍCH ORGÁNŮ
      [název řídicího orgánu], určený jako řídicí orgán programu, a [název certifikačního orgánu], určený jako certifikační orgán programu, odpovídají za zajištění řádného fungování systému řízení a kontroly, pokud jde o funkce stanovené v článcích 125 a 126 nařízení (EU) č. 1303/2013 (a článku 23 nařízení (EU) č. 1299/2013) (2).
      Povinností [název certifikačního orgánu], určeného jako certifikační orgán programu, je zejména sestavit účetní závěrku (v souladu s článkem 137 nařízení (EU) č. 1303/2013) a potvrdit její úplnost, přesnost a pravdivost, jak se vyžaduje v čl. 126 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013.
      V souladu s čl. 126 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídá certifikační orgán rovněž za osvědčení toho, že zaúčtované výdaje jsou v souladu s platnými právními předpisy a byly vynaloženy na operace vybrané pro financování podle kritérií platných pro daný program a v souladu s platnými právními předpisy (3).
      3.   POVINNOSTI AUDITNÍHO ORGÁNU
      Jak je stanoveno v čl. 127 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013, mou povinností je vydat nezávisle výrok ohledně toho, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz, zda jsou výdaje, o jejichž úhradu byla Komise požádána a které jsou vykázány v účetní závěrce, legální (3) a správné, a zda zavedený systém řízení a kontroly funguje řádně. Mou povinností je ve výroku rovněž uvést, zda provedená auditní činnost zpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu (4).
      Audity programu byly provedeny v souladu s auditní strategií a přihlížely k mezinárodně uznaným auditorským standardům. Tyto standardy vyžadují, aby auditní orgán dodržoval etické požadavky a naplánoval a provedl auditní činnost k získání přiměřené jistoty za účelem vydání výroku auditora.
      Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání dostatečných důkazů na podporu níže uvedeného výroku. Provedené postupy závisí na odborném úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizika významných (materiálních) nesprávností, ať už z důvodu podvodu nebo chyby. Mám za to, že provedené auditorské postupy byly za daných okolností vhodné.
      Domnívám se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné k tomu, abych na jejich základě mohl/a vydat svůj výrok, [v případě omezení rozsahu:] vyjma důkazních informací uvedených v bodě „Omezení rozsahu“.
      Hlavní zjištění vyvozená z auditů programu jsou uvedena v připojené výroční kontrolní zprávě podle čl. 127 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013.
      4.   OMEZENÍ ROZSAHU

         Buď

      Rozsah auditu nebyl omezen.

         Nebo

      Rozsah auditu byl omezen na tyto faktory:

                  a)

                  …

                  b)

                  …

                  c)

                  …

            [Uveďte případné omezení rozsahu auditu, například kvůli nedostatečným podkladům, případy, které jsou předmětem soudního řízení, a ve „výroku s výhradou“ odhadněte dotčenou výši výdajů a příspěvku Unie a dopad omezení rozsahu na výrok auditora. Další vysvětlení v tomto ohledu je případně nutno poskytnout ve výroční kontrolní zprávě.]
      5.   VÝROK

         Buď

         (Výrok bez výhrad)

      Podle mého názoru a na základě provedené auditní činnosti:

                  —

                  účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) č. 480/2014,

                  —

                  výdaje v účetní závěrce, o jejichž uhrazení byla Komise požádána, jsou legální a správné,

                  —

                  zavedený systém řízení a kontroly funguje řádně.

            Provedená auditní činnost nezpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu.

         Nebo

         (Výrok s výhradou)

      Podle mého názoru a na základě provedené auditní činnosti:

                  —

                  účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) č. 480/2014,

                  —

                  výdaje v účetní závěrce, o jejichž uhrazení byla Komise požádána, jsou legální a správné,

                  —

                  zavedený systém řízení a kontroly funguje řádně,
                  s výjimkou těchto aspektů:

                              —

                              ve vztahu k významným záležitostem souvisejícím s účetní závěrkou:

                                 a/nebo [nehodící se škrtněte]

                              —

                              ve vztahu k významným záležitostem souvisejícím s legalitou a správností výdajů v účetní závěrce, o jejichž uhrazení byla Komise požádána:

                              —

                                 a/nebo [nehodící se škrtněte] ve vztahu k významným záležitostem souvisejícím s fungováním systému řízení a kontroly (5):

            Odhaduji proto, že dopad výhrady (výhrad) je [omezený]/[značný]. [Nehodící se škrtněte]
      Tento dopad odpovídá [částka v eurech a %] celkových vykázaných výdajů. Dotčený příspěvek Unie tudíž činí [částka v eurech].
      Provedená auditní činnost nezpochybňuje/zpochybňuje [nehodící se škrtněte] tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu.

         [Pokud auditní činnost zpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu, uvede auditní orgán v tomto odstavci aspekty, které vedly k tomuto závěru.]

         Nebo

         (Záporný výrok)

      Podle mého názoru a na základě provedené auditní činnosti:

                  —

                  účetní závěrka podává/

                        nepodává
                      [nehodící se škrtněte] věrný a poctivý obraz, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) č. 480/2014,

                  —

                  výdaje v účetní závěrce, o jejichž uhrazení byla Komise požádána, jsou/

                        nejsou
                      [nehodící se škrtněte] legální a správné;

                  —

                  zavedený systém řízení a kontroly funguje/

                        nefunguje
                      [nehodící se škrtněte] řádně.

            Tento záporný výrok se zakládá na těchto aspektech:

                  —

                  ve vztahu k významným záležitostem souvisejícím s účetní závěrkou:

                     a/nebo [nehodící se škrtněte]

                  —

                  ve vztahu k významným záležitostem souvisejícím s legalitou a správností výdajů v účetní závěrce, o jejichž uhrazení byla Komise požádána:

                     a/nebo [nehodící se škrtněte]

                  —

                  ve vztahu k významným záležitostem souvisejícím s fungováním systému řízení a kontroly (6):

            Provedená auditní činnost zpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídicího subjektu s ohledem na tyto aspekty:
      [Auditní orgán může uvést rovněž důležitost záležitosti (neovlivňující jeho výrok) podle mezinárodně uznaných auditorských standardů. Ve výjimečných případech lze předpokládat odmítnutí výroku (7).]
      Datum
      Podpis

         (1)  Účetním obdobím se rozumí období od 1. července do 30. června, s výjimkou prvního účetního období programového období, u nějž se tím rozumí období od počátečního dne způsobilosti výdajů do 30. června 2015. Poslední účetní období je období od 1. července 2023 do 30. června 2024.

         (2)  Uvede se v případě programů v rámci Evropské územní spolupráce.

         (3)  Jak je stanoveno v článku 6 nařízení (EU) č. 1303/2013.

         (4)  V souladu s čl. 59 odst. 5 písm. b) nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012.

         (5)  V případě, že se to týká systému řízení a kontroly, je ve výroku třeba uvést subjekt nebo subjekty a aspekt (aspekty) jejich systémů, které nesplňují požadavky a/nebo nefungují řádně, vyjma případů, kdy jsou tyto informace již uvedeny ve výroční kontrolní zprávě a odstavec výroku odkazuje na konkrétní oddíl (oddíly) této zprávy, v nichž jsou dotyčné informace uvedeny.

         (6)  Stejná připomínka jako v předchozí poznámce pod čarou.

         (7)  Tyto výjimečné případy by měly souviset s nepředvídatelnými vnějšími faktory, které jsou mimo pravomoc auditního orgánu.

      PŘÍLOHA IX

         Vzor výroční kontrolní zprávy

      1.   ÚVOD
      Tento oddíl obsahuje následující informace:

                  1.1

                  Identifikace odpovědného auditního orgánu a jiných subjektů, které se podílely na vypracování zprávy.

                  1.2

                  Referenční období (tj. účetní období (1)).

                  1.3

                  Období auditu (během něhož se uskutečnila auditní činnost).

                  1.4

                  Určení operačního programu nebo operačních programů, jichž se zpráva týká, a jeho/jejich řídicích a certifikačních orgánů. [Pokud se výroční kontrolní zpráva týká více než jednoho programu nebo fondu, je nutno informace rozdělit podle jednotlivých programů a fondů, přičemž v každém oddíle jsou označeny informace, které se týkají konkrétního programu a/nebo fondu s výjimkou bodu 10.2, pokud jsou tyto informace uvedeny v oddíle 5.]

                  1.5

                  Popis opatření přijatých k přípravě zprávy a vypracování výroku auditora.

            2.   VÝZNAMNÉ ZMĚNY V SYSTÉMU (SYSTÉMECH) ŘÍZENÍ A KONTROLY
      Tento oddíl obsahuje následující informace:

                  2.1

                  Údaje o případných významných změnách v systémech řízení a kontroly souvisejících s povinnostmi řídicích a certifikačních orgánů, zejména s ohledem na přenesení funkcí na nové zprostředkující subjekty, a potvrzení souladu s články 72 a 73 nařízení (EU) č. 1303/2013 na základě auditní činnosti, kterou auditní orgán provedl podle článku 127 téhož nařízení.

                  2.2

                  Informace týkající se sledování určených orgánů podle čl. 124 odst. 5 a 6 nařízení (EU) č. 1303/2013.

                  2.3

                  Je nutno uvést data, od kdy tyto změny platí, data oznámení změn auditnímu orgánu a rovněž dopad těchto změn na auditní činnost.

            3.   ZMĚNY AUDITNÍ STRATEGIE
      Tento oddíl obsahuje následující informace:

                  3.1

                  Údaje o případných provedených změnách auditní strategie a vysvětlení důvodů. Zejména uveďte případnou změnu metody výběru vzorku, která se používá při auditu operací (viz oddíl 5).

                  3.2

                  Rozlišení mezi změnami provedenými nebo navrhovanými v pozdější fázi, které se nedotýkají práce provedené v referenčním období, a změnami provedenými během referenčního období, které se dotýkají auditní činnosti a výsledků. Uvedeny jsou pouze změny oproti předchozí verzi auditní strategie.

            4.   AUDITY SYSTÉMŮ
      Tento oddíl obsahuje následující informace:

                  4.1

                  Údaje o subjektech (včetně auditního orgánu), které provedly audity řádného fungování systému řízení a kontroly programu (jak je stanoveno v čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013) – dále jen „audity systémů“.

                  4.2

                  Popis základu pro provedené audity, včetně odkazu na použitelnou auditní strategii, konkrétně na metodiku posuzování rizik a výsledky, které vedly k vypracování zvláštního plánu pro audity systémů. Pokud bylo posouzení rizik aktualizováno, je toto popsáno v oddíle 3 týkajícím se změn auditní strategie.

                  4.3

                  Ve vztahu k tabulce v bodě 10.1 popis hlavních zjištění a závěrů vyvozených z auditů systémů, včetně auditů zaměřených na určité tematické oblasti, jak je stanoveno v bodě 3.2 přílohy VII tohoto nařízení.

                  4.4

                  Údaj o tom, zda byly některé ze zjištěných problémů označeny za systémové, a o přijatých opatřeních, včetně vyčíslení neoprávněných výdajů a s nimi spojených finančních oprav, v souladu s čl. 27 odst. 5 nařízení (EU) č. 480/2014.

                  4.5

                  Informace o opatřeních přijatých v návaznosti na doporučení vyplývající z auditů systémů v předchozích účetních obdobích.

                  4.6

                  Popis (je-li použitelné) konkrétních nedostatků souvisejících s řízením finančních nástrojů nebo jiných druhů výdajů, na něž se vztahují zvláštní pravidla (např. státní podpora, projekty vytvářející příjmy, zjednodušené vykazování nákladů), zjištěných při auditech systémů a následných opatření, která řídicí orgán přijal k nápravě těchto nedostatků.

                  4.7

                  Míra jistoty získaná na základě auditů systémů (nízká/průměrná/vysoká) a odůvodnění.

            5.   AUDITY OPERACÍ
      Tento oddíl obsahuje následující informace:

                  5.1

                  Informace o subjektech (včetně auditního orgánu), které provedly audity operací (jak je stanoveno v čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článku 27 nařízení (EU) č. 480/2014).

                  5.2

                  Popis použité metodiky výběru vzorků a informace o tom, zda je metodika v souladu s auditní strategií.

                  5.3

                  Informace o parametrech použitých ke statistickému výběru vzorků a vysvětlení příslušných výpočtů a odborného úsudku. K parametrům výběru vzorku patří: úroveň významnosti, úroveň spolehlivosti, výběrová jednotka, očekávaná míra chyb, výběrový interval, hodnota základního souboru, velikost základního souboru, velikost vzorku, informace o stratifikaci (je-li použitelné). Příslušné výpočty pro výběr vzorku a celkovou chybovost (jak je vymezena v čl. 28 bodě 14 nařízení (EU) č. 480/2014) jsou uvedeny v bodě 10.3, a to ve formátu, který umožňuje pochopit základní provedené kroky v souladu s konkrétní použitou metodou výběru vzorků.

                  5.4

                  Sesouhlasení celkových výdajů v eurech vykázaných Komisi v souvislosti s daným účetním obdobím a souboru, z něhož byl vybrán náhodný vzorek (sloupec „A“ v tabulce v bodě 10.2). Dorovnávací položky zahrnují záporné jednotky vzorku, u nichž byly s ohledem na dané účetní období uloženy finanční opravy.

                  5.5

                  Pokud existují záporné jednotky vzorku, potvrzení, že s nimi bylo zacházeno jako se zvláštním základním souborem podle čl. 28 odst. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014. Analýza hlavních výsledků auditů těchto jednotek, a to se zaměřením se na ověření, zda byla rozhodnutí o použití finančních oprav (která přijal členský stát nebo Komise) v účetní závěrce vykázána jako odňaté částky nebo částky získané zpět.

                  5.6

                  Pokud se použije jiný než statistický výběr vzorku, uveďte důvody použití metody podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013, procentní podíl operací/výdajů, jichž se audity týkaly, opatření přijatá k zajištění toho, aby byl vzorek náhodný (a tudíž reprezentativní), a k zajištění dostatečné velikosti vzorku, aby mohl řídicí orgán vypracovat platný výrok auditora. V případě jiného než statistického výběru vzorku se rovněž vypočítává promítnutá chybovost.

                  5.7

                  Analýza hlavních výsledků auditů operací popisující počet auditovaných položek vzorku, příslušnou částku a druhy (2) chyb podle jednotlivých operací, povahu (3) zjištěných chyb, chybovost vrstvy a příslušné hlavní nedostatky nebo nesrovnalosti (4), horní mez chybovosti (je-li použitelné), příčiny, navrhovaná nápravná opatření (včetně opatření, která mají těmto chybám zamezit v následných žádostech o platbu) a dopad na výrok auditora. V případě potřeby poskytněte k údajům uvedeným v bodech 10.2 a 10.3 bližší vysvětlení, zejména co se týká celkové chybovosti.

                  5.8

                  Vysvětlení finančních oprav v souvislosti s účetním obdobím, které certifikační orgán/řídicí orgán provedl před předložením účetní závěrky Komisi a které vyplývají z auditu operací, včetně paušální sazby nebo oprav extrapolací, jak je uvedeno v bodě 10.2.

                  5.9

                  Srovnání celkové chybovosti a zbytkové celkové chybovosti (5) (jak je uvedeno v bodě 10.2) se stanovenou úrovní významnosti k zjištění, zda základní soubor vykazuje významné nesprávnosti a jaký to má dopad na výrok auditora.

                  5.10

                  Informace o výsledcích auditu případného doplňkového vzorku (jak je stanoveno v čl. 28 odst. 12 nařízení (EU) č. 480/2014).

                  5.11

                  Údaj o tom, zda byly některé ze zjištěných problémů označeny za systémové, a o přijatých opatřeních, včetně vyčíslení neoprávněných výdajů a s nimi spojených finančních oprav.

                  5.12

                  Informace o opatřeních přijatých v návaznosti na audity operací, které byly provedeny v předchozích letech, zejména o systémových nedostatcích.

                  5.13

                  Závěry vyvozené na základě celkových výsledků auditů operací, pokud jde o účinnost systému řízení a kontroly.

            6.   AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK
      Tento oddíl obsahuje následující informace:

                  6.1

                  Údaj o orgánech/subjektech, které provedly audity účetních závěrek.

                  6.2

                  Popis koncepce auditu k ověření prvků účetní závěrky podle článku 137 nařízení (EU) č. 1303/2013. To zahrnuje odkaz na auditní činnost provedenou v rámci auditů systémů (jak je podrobně uvedeno v oddíle 4) a auditů operací (jak je podrobně uvedeno v oddíle 5) s významností pro jistotu, jež se vyžaduje u účetních závěrek.

                  6.3

                  Informace o závěrech, které byly vyvozeny na základě auditů, pokud jde o úplnost, přesnost a pravdivost účetní závěrky, včetně informací o uložených finančních opravách, které se projevily v účetní závěrce, v návaznosti na výsledky auditů systémů a/nebo auditu operací.

                  6.4

                  Údaj o tom, zda byly některé ze zjištěných problémů označeny za systémové, a o přijatých opatřeních.

            7.   KOORDINACE MEZI AUDITNÍMI SUBJEKTY A DOZOR ZE STRANY AUDITNÍHO ORGÁNU (je-li použitelné)
      Tento oddíl obsahuje následující informace:

                  7.1

                  V příslušném případě popis postupu koordinace mezi auditním orgánem a auditními subjekty, které provádějí audity, jak je stanoveno v čl. 127 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.

                  7.2

                  Popis postupu dozoru a přezkumu kvality, který auditní orgán uplatňuje u těchto auditních subjektů.

            8.   OSTATNÍ INFORMACE
      Tento oddíl obsahuje následující informace:

                  8.1

                  Případně informace o nahlášených podvodech a podezřeních na podvod, jež byly zjištěny v rámci auditů provedených auditním orgánem (včetně případů nahlášených jinými vnitrostátními orgány nebo institucemi EU a souvisejících s operacemi, které ověřil auditní orgán), spolu s přijatými opatřeními.

                  8.2

                  Případně následné události, k nimž došlo po předložení účetní závěrky auditnímu orgánu a před předáním výroční kontrolní zprávy podle čl. 127 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013 Komisi a které se berou v úvahu při zjišťování míry jistoty a vypracovávání výroku auditního orgánu.

            9.   CELKOVÁ MÍRA JISTOTY
      Tento oddíl obsahuje následující informace:

                  9.1

                  Informace o celkové míře jistoty ohledně řádného fungování systému řízení a kontroly (6) a vysvětlení, jak bylo této míry jistoty dosaženo na základě kombinace výsledků auditů systémů (jak je uvedeno v bodě 10.2) a auditů operací (jak je uvedeno v bodě 10.3). Auditní orgán případně vezme v úvahu rovněž výsledky jiné auditní činnosti na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie, která byla provedena v souvislosti s daným účetním obdobím.

                  9.2

                  Posouzení případných provedených zmírňujících opatření, jako jsou finanční opravy, a posouzení potřeby dalších nápravných opatření, která jsou nezbytná ze systémového i finančního hlediska.

            10.   PŘÍLOHY VÝROČNÍ KONTROLNÍ ZPRÁVY

                  10.1

               Výsledky auditů systémů (vzor uveden níže)

                  10.2

               Výsledky auditů operací (vzor uveden níže)

                  10.3

               Výpočty, na nichž se zakládá náhodný výběr vzorku a celková chybovost

            10.1   Výsledky auditů systémů

                  Auditovaný subjekt

                  Fond (OP financovaný z více fondů)

                  Název auditu

                  Datum vyhotovení závěrečné zprávy o auditu

                  Operační program: [CCI a název operačního programu]

                  Celkové hodnocení (kategorie 1, 2, 3, 4)
                  [jak je stanoveno v tabulce 2 – příloha IV nařízení (EU) č. 480/2014]

                  Připomínky

                  Klíčové požadavky (použitelné)
                  [stanovené v tabulce 1 – příloha IV nařízení (EU) č. 480/2014]

                  KP 1

                  KP 2

                  KP 3

                  KP 4

                  KP 5

                  KP 6

                  KP 7

                  KP 8

                  KP 9

                  KP 10

                  KP 11

                  KP 12

                  KP 13

                     Řídicí orgán

                     Zprostředkující subjekty

                     Certifikační orgán

                     Pozn.: Části označené v tabulce šedě se týkají klíčových požadavků, které se nevztahují na auditovaný subjekt.

            10.2   Výsledky auditů operací

                  Fond

                  Číslo CCI programu

                  Název programu

                  A

                  B

                  C

                  D

                  E

                  F

                  G

                  H

                  Částka v eurech odpovídající základnímu souboru, z něhož byl vzorek vybrán (7)

                  Výdaje v souvislosti s účetním obdobím, které byly auditovány na základě náhodného vzorku

                  Částka neoprávněných výdajů v náhodném vzorku

                  Celková chybovost (8)

                  Opravy provedené v důsledku celkové chybovosti

                  Zbytková celková chybovost
                  (F = (D × A) – E)

                  Ostatní auditované výdaje (9)

                  Částka neoprávněných výdajů v rámci ostatních auditovaných výdajů

                  Částka (10)

                  % (11)

            10.3   Výpočty, na nichž se zakládá náhodný výběr vzorku a celková chybovost

         (1)  Jak je vymezeno v čl. 2 bodu 29 nařízení (EU) č. 1303/2013.

         (2)  Náhodné, systémové, ojedinělé.

         (3)  Např. způsobilost, zadávání veřejných zakázek, státní podpora.

         (4)  Chybovost vrstvy je nutno uvést v případě, je-li použita stratifikace podle čl. 28 odst. 10 nařízení (EU) č. 480/2014, která zahrnuje podsoubory s podobnými vlastnostmi, jako jsou operace sestávající z finančních příspěvků z programu na finanční nástroje, položky vysoké hodnoty, fondy (v případě programů financovaných z více fondů).

         (5)  Celkové chyby mínus opravy uvedené v bodě 5.8 děleno celkovým základním souborem.

         (6)  Celková míra jistoty odpovídá jedné ze čtyř kategorií uvedených v tabulce 2 přílohy IV nařízení (EU) č. 480/2014.

         (7)  Sloupec „A“ odkazuje na základní soubor, z něhož byl vybrán náhodný vzorek, tj. celkovou výši způsobilých výdajů vedenou v účetních systémech certifikačního orgánu, která byla zahrnuta v žádostech o platbu předložených Komisi (jak je uvedeno v čl. 137 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013), po odečtení případných záporných jednotek vzorku. Vysvětlení se případně uvede v bodě 5.4.

         (8)  Celková chybovost je vypočítána před použitím případných finančních oprav ve vztahu k auditovanému vzorku nebo základnímu souboru, z něhož byl vybrán náhodný vzorek. Pokud náhodný vzorek zahrnuje více než jeden fond nebo program, týká se celková (vypočítaná) chybovost uvedená ve sloupci „D“ celého základního souboru. Je-li použita stratifikace, jsou bližší informace pro jednotlivé vrstvy uvedeny v bodě 5.7.

         (9)  Sloupec „G“ odkazuje případně na výdaje auditované v rámci doplňkového vzorku.

         (10)  Částka auditovaných výdajů (je-li použit dílčí výběrový soubor podle čl. 28 bodu 9 nařízení (EU) č. 480/2014, uvede se v tomto sloupci pouze částka položek výdajů, které byly skutečně auditovány, a to podle článku 27 téhož nařízení).

         (11)  Procento auditovaných výdajů v poměru k základnímu souboru.

      PŘÍLOHA X

         Vzor zpráv o provádění pro cíl Evropská územní spolupráce

      ČÁST A

         ÚDAJE POŽADOVANÉ KAŽDÝ ROK („KRÁTKÉ ZPRÁVY“) (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

      1.   IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PROVÁDĚNÍ

                  CCI

                     <type='S' maxlength=15 input='S'>

                  Název

                     <type='S' maxlength=255 input='G'>

                  Verze

                     <type='N' input='G'>

                  Vykazovaný rok

                     <type='N' input='G'>

                  Datum schválení zprávy monitorovacím výborem

                     <type='D' input='M'>

            2.   PŘEHLED PROVÁDĚNÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1299/2013)
      Klíčové informace o provádění programu spolupráce pro dotčený rok, včetně údajů o finančních nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a údajům o ukazatelích.

         <type='S' maxlength=7000 input='M'>

      3.   PROVÁDĚNÍ PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      3.1   Přehled provádění

                  ID

                  Prioritní osa

                  Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' maxlength=1750 input='M'>

            3.2   Společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

      Údaje za společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy podle investičních priorit předložené pomocí tabulek 1 až 2.

         Tabulka 1

         Ukazatele výsledků (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“

                  Automaticky ze SFC

                  ROČNÍ HODNOTA

                  ID

                  Ukazatel

                  Jednotka měření

                  Základní hodnota

                  Základní rok

                  Cílová hodnota (2023)

                  2014

                  2015

                  2016

                  2017

                  2018

                  2019

                  2020

                  2021

                  2022

                  2023

                  Připomínky (v případě potřeby)

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' or 'N' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='S' or 'N' input='G'>

                     <type='S' or 'N' input='M'>

                     <type='S' or 'N' input='M'>

                     <type='S' or 'N' input='M'>

                     <type='S' or 'N' input='M'>

                     <type='S' or 'N' input='M'>

                     <type='S' or 'N' input='M'>

                     <type='S' or 'N' input='M'>

                     <type='S' or 'N' input='M'>

                     <type='S' or 'N' input='M'>

                     <type='S' or 'N' input='M'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

         Tabulka 2

         Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy (podle prioritních os, investičních priorit); to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“).

                  ID

                  Ukazatel (název ukazatele)

                  Jednotka měření

                  Cílová hodnota (1) (2023)

                  KUMULATIVNÍ HODNOTA

                  Připomínky (v případě potřeby)

                  2014

                  2015

                  2016

                  2017

                  2018

                  2019

                  2020

                  2021

                  2022

                  2023

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='N' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

                  Vybrané operace
                  [odhad poskytnutý příjemci]

                  Plně provedené operace
                  [skutečné splnění]

            3.3   Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o provádění od roku 2017

      Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, ukazatelích výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (údaje se předkládají počínaje od zprávy v roce 2017).

         Tabulka 3

         Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci

                  Prioritní osa

                  Druh ukazatele (klíčový prováděcí krok, ukazatel výstupů nebo případně ukazatel výsledků)

                  ID

                  Ukazatel nebo klíčový prováděcí krok

                  Jednotka měření, je-li vhodné

                  Milník pro rok 2018

                  Konečný cíl (2023)

                  2014

                  15

                  16

                  17

                  18

                  19

                  20

                  21

                  22

                  23

                  Připomínky (v případě potřeby)

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S'or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>

                     <type='S'or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>

                     <type='S'or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>

                     <type='S'or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>

                     <type='S'or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>

                     <type='S'or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>

                     <type='S'or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>

                     <type='S'or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>

                     <type='S'or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>

                     <type='S'or 'N' or 'P' or 'C' input='M'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

                              *

                              Pro ukazatele výstupů předloží členské státy kumulativní hodnoty. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou pro kumulativní, pokud jsou klíčové prováděcí kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli.

            3.4   Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

         Tabulka 4

         Finanční údaje na úrovni prioritní osy a programu

      (jak je stanoveno v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (2) [Vzor pro předávání finančních údajů] (3) a v tabulce 16 vzoru pro programy spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce).
      Případně je nutno uvést použití příspěvku třetích zemí účastnících se programu spolupráce (například NPP a ENI, Norsko, Švýcarsko).

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

         Tabulka 5

         Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013)

      (jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 [Vzor pro předávání finančních údajů] a v tabulkách 6–9 vzoru pro programy spolupráce)

         Tabulka 6

         Kumulativní náklady všech operací nebo části operace prováděné mimo unijní část programové oblasti

                  1

                  2

                  3

                  4

                  5

                  Výše podpory z EFRR (4), která má být použita na všechny operace nebo část operace prováděné mimo unijní část programové oblasti na základě vybraných operací (v EUR)

                  Podíl celkového finančního přídělu na všechny operace nebo část operace nacházející se mimo unijní část programové oblasti
                  (v %)
                  (sloupec 2/celková částka přidělená na podporu z EFRR na úrovni programu × 100)

                  Způsobilé výdaje v rámci podpory z EFRR vynaložené na všechny operace nebo část operace prováděné mimo unijní část programové oblasti, kterou příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR)

                  Podíl celkového finančního přídělu na všechny operace nebo část operace nacházející se mimo unijní část programové oblasti
                  (v %)
                  (sloupec 4/celková částka přidělená na podporu z EFRR na úrovni programu × 100)

                  Všechny operace nebo část operace prováděné mimo unijní část programové oblasti (5)

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='P' input='G'>

            4.   SHRNUTÍ HODNOCENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      Souhrnný přehled zjištění všech hodnocení programu, která byla zpřístupněna během předchozího účetního období, včetně názvu a referenčního období použitých hodnotících zpráv.

         <type='S' maxlength=10500 input='M'>

      5.   ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)

                  a)

                  Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření

                     <type='S' maxlength=7000 input='M'>

                  b)

                  VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 9.1 (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)
                  Posouzení toho, zda je pokrok při plnění cílů dostatečný, aby bylo zajištěno jejich dosažení, případně s uvedením přijatých nebo plánovaných nápravných opatření.

                     <type='S' maxlength=3500 input='M'>

            6.   SHRNUTÍ URČENÉ OBČANŮM (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      Shrnutí obsahu výroční zprávy a závěrečné zprávy o provádění programu určené občanům se zpřístupní veřejnosti a bude odesláno jako zvláštní soubor ve formě přílohy výroční a závěrečné zprávy o provádění.
      7.   ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      Pokud se řídicí orgán rozhodl používat finanční nástroje, musí jako přílohu k výroční zprávě o provádění Komisi zaslat zvláštní zprávu o operacích zahrnujících použití finančních nástrojů.
      8.   V PŘÍSLUŠNÉM PŘÍPADĚ POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1299/2013)
      8.1   Velké projekty

         Tabulka 7

         Velké projekty

                  Projekt

                  CCI

                  Stav velkého projektu1.dokončen2.schválen3.předložen4.plánuje se oznámení/předložení Komisi

                  Celkové investice

                  Celkové způsobilé náklady

                  Plánované datum oznámení/ předložení
                  (je-li použitelné)
                  (rok, čtvrtletí)

                  Datum automatického schválení Komisí
                  (je-li použitelné)

                  Plánované datum zahájení realizace
                  (rok, čtvrtletí)

                  Plánované datum dokončení
                  (rok, čtvrtletí)

                  Prioritní osa/investiční priority

                  Současný stav realizace – finanční pokrok
                  (% výdajů certifikovaných Komisi v porovnání s celkovými způsobilými náklady)

                  Současný stav realizace – fyzický pokrok
                  Hlavní fáze provádění projektu1.dokončeno/v provozu;2.pokročilá výstavba;3.výstavba;4.zadávání zakázek5.návrh

                  Hlavní výstupy

                  Datum podpisu první smlouvy o dílo (6)

                  (je-li použitelné)

                  Připomínky
                  (v případě potřeby)

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='D' input='G'>

                     <type='D' input='G'>

                     <type='D' input='G'>

                     <type='D' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='P' input='M'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

            Významné problémy, které se vyskytly při provádění velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci programu spolupráce.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      8.2   Společné akční plány

      Pokrok při provádění jednotlivých fází společných akčních plánů

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

         Tabulka 8

         Společné akční plány

                  Název SAP

                  CCI

                  Fáze provádění SAP1.dokončen2.provedeno > 50 %3.zahájen4.schválen5.předložen6.plánuje se

                  Celkové způsobilé náklady

                  Celková podpora z veřejných zdrojů

                  Přispění OP k SAP

                  Prioritní osa

                  Druh SAP1.normální2.pilotní3.YEI

                  [Plánované]
                  předložení Komisi

                  [Plánované] zahájení provádění

                  [Plánované] dokončení

                  Hlavní výstupy a výsledky

                  Celkové způsobilé výdaje certifikované Komisi

                  Připomínky (v případě potřeby)

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='S' input='G'>

                     <type='S' input='S'>

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                     <type='D' input='M'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

                     <type='N' input='M'>

                     <type='S' maxlength=875 input='M'>

            Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      ČÁST B

         ZPRÁVY PŘEDLOŽENÉ V LETECH 2017, 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013)

      9.   POSOUZENÍ PROVÁDĚNÍ PROGRAMU SPOLUPRÁCE (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 nařízení (EU) č. 1299/2013)
      9.1   Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

      PRO KAŽDOU PRIORITNÍ OSU – Posouzení výše uvedených informací a pokroku při dosahování cílů programu, včetně příspěvku EFRR ke změnám hodnoty ukazatelů výsledků, pokud to příslušná hodnocení programu dokazují.

         <type='S' maxlength=10500 input='M'>

      9.2   Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do programu spolupráce a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 druhý pododstavec písm. d) nařízení (EU) č. 1299/2013)

      Posouzení provádění zvláštních opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím se podpory rovnosti žen a mužů a nediskriminace, případně v závislosti na obsahu a cílech programu spolupráce včetně přehledu zvláštních opatření na podporu rovnosti žen a mužů a na podporu nediskriminace, zejména přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, a provedených opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do programu spolupráce a jednotlivých operací.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      9.3   Udržitelný rozvoj (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1299/2013)

      Posouzení provádění opatření zohledňujících zásady uvedené v článku 8 nařízení (EU) č. 1303/2013 týkajícím se udržitelného rozvoje, případně v závislosti na obsahu a cílech programu spolupráce včetně přehledu opatření přijatých na podporu udržitelného rozvoje v souladu s uvedeným článkem.

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      9.4   Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013)

      Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií údajů.
      Nepovinné: objasnění uvedených hodnot – <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      9.5   Úloha partnerů při provádění programu spolupráce (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 14 odst. 4 první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1299/2013)

      Posouzení provádění opatření zohledňujících úlohu partnerů uvedených v článku 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, včetně zapojení partnerů do provádění, monitorování a hodnocení programu spolupráce

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      10.   POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 14 ODST. 4 PRVNÍHO PODODSTAVCE PÍSM. a) A b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1299/2013
      10.1   Pokrok při provádění plánu hodnocení a opatření přijatá v návaznosti na závěry hodnocení

         <type='S' maxlength=7000 input='M'>

      10.2   Výsledky informačních a propagačních opatření fondů prováděných v rámci komunikační strategie

         <type='S' maxlength=7000 input='M'>

      11.   DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU A CÍLECH PROGRAMU SPOLUPRÁCE (čl. 14 odst. 4 druhý pododstavec písm. a), b), c) a f) nařízení (EU) č. 1299/2013)
      11.1   Pokrok při provádění integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci programu spolupráce

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      11.2   Pokrok při provádění opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských států a příjemců spravovat a využívat EFRR

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      11.3   Přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti (je-li vhodné)

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      11.4   Pokrok při provádění opatření v oblasti sociálních inovací

         <type='S' maxlength=3500 input='M'>

      12.   FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITNÍ OSY A PROGRAMU (čl. 21 odst. 2 a čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      Za účelem posouzení pokroku při dosahování milníků a cílů stanovených pro finanční ukazatele v letech 2018 a 2023 má tabulka 4 v části A této přílohy tyto dva dodatečné sloupce:

                  13

                  14

                  Údaje pro účely přezkumu výkonnosti a výkonnostního rámce

                  Pouze u zprávy předložené v roce 2019: Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny a které byly doloženy Komisi do 31. 12. 2018
                  Čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013

                  Pouze u závěrečné zprávy o provádění: Celkové způsobilé náklady, které příjemcům vznikly a byly jimi uhrazeny do 31. 12. 2023 a které byly doloženy Komisi
                  Čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013

            ČÁST C

         ZPRÁVA PŘEDLOŽENÁ V ROCE 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ (čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)

      13.   INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ
      Informace a posouzení příspěvku programu ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

         <type='S' maxlength=17500 input='M'>

      14.   ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)
      Pokud posouzení pokroku s ohledem na milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci prokazuje, že některých milníků a cílů nebylo dosaženo, měly by členské státy uvést příčiny nedosažení těchto milníků ve zprávě v roce 2019 (v případě milníků) a v závěrečné zprávě o provádění (v případě cílů).

         <type='S' maxlength=7000 input='M'>

         (1)  Pro prioritní osy „technická pomoc“ nejsou cíle povinné.

         (2)  Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1.

         (3)  Strukturované údaje požadované pro zprávu o YEI, která má být předložena v dubnu 2015 v souladu s čl. 19 odst. 3 a přílohou II nařízení (EU) č. 1304/2013.

         (4)  Podpora z EFRR je stanovena v rozhodnutí Komise o příslušném programu spolupráce.

         (5)  V souladu se stropy stanovenými v článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou.

         (6)  U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013)