인그라운드 수영장을 만들기 위한 핵심 단계는 무엇인가요?
공사 전 현장 미팅 - 수영장 공사를 시작하기 전에 공사 전 현장 미팅 일정을 잡으세요. 설계 컨설턴트가 참석한 가운데 현장 감독관이 설계도를 검토하고 마당을 점검하여 설계 변경이 필요한 부분이 없는지 확인합니다.

굴착 - 구멍을 파고 과도한 흙을 제거하거나 떨어뜨립니다. 수영장 벽과 바닥이 이 면적의 일부를 차지하므로 구멍은 완성된 수영장보다 약간 더 크고 깊어집니다.

형태 및 철근 - 이제 수영장을 팠으므로, 수영장에 필요한 강도를 더하기 위해 구멍을 '철근'으로 보강합니다.

시 검사 - 철근을 설치한 후, 검사관이 수영장 계획을 검토하고 작업 현장을 검사하여 모든 것이 규정에 맞는지 확인합니다.

구나이트 - 승무원이 수영장 외벽과 계단을 구성하는 콘크리트를 분사/도포합니다. 수영장 설계에 수영 구역, 분수 또는 구나이트 스파가 포함된 경우 이러한 요소도 이 단계의 일부가 됩니다.

되메우기 및 등급 - 구나이트가 건조되면 벽과 버팀대 주위에 되메우기를 시작할 차례입니다. 굴착에서 나온 재료는 새로 건설된 수영장 외벽과 나머지 뒷마당 사이의 공간을 채우는 데 사용됩니다.

배관 설치 및 검사 - 배관 직원이 설치를 시작하고, 수영장에서 수영장 장비까지 파이프를 설치하기 위해 도랑을 파기 시작합니다. 스프레이, 분수, 암벽 폭포 등 물놀이 시설을 위한 모든 배관과 수영장 환수관 및 스키머가 설치됩니다. 배관 설치가 끝나면 시에서 완료된 작업을 검사합니다.

부지 등급 - 데크를 설치하기 전에 건설 직원은 파티오를 준비하기 위해 바닥을 평평하게 하고 다집니다.

타일 및 코핑 설치 - 타일 작업자가 수영장의 물줄기 타일과 코핑을 설치합니다. 수영장 설계에 암석을 사용하는 경우, 이 단계에서 다른 직원이 추가 작업을 수행할 수도 있습니다. 수영장 디자인에 데크 가장자리에 옹벽이 필요한 경우, 이 단계에서 옹벽이 시공됩니다.

데크 설치 - 승무원이 데크의 모양을 만들고 데크와 화분 영역을 모래로 채웁니다. 이 과정이 완료되면 선택한 암석 또는 타일 마감재가 적용됩니다.

전기 - 사전 전기 장비 연결: 수영장 펌프, 필터, 가스 히터(해당되는 경우)를 설치합니다. 수영장 장비에 사용되는 주 전기 공급을 위한 도관을 연결합니다. 또한 조명과 수영장에 필요한 배선도 설치합니다. 이때 시 검사도 받습니다.

스크린 시공 - 스크린을 선택하신 경우, 바닥 타설과 스크린 시공이 진행됩니다.
수영장 석고 - 수영장의 콘크리트 표면을 준비한 다음, 수영장 마감재를 바르고 수중에서 경화된 마감재를 사용하여 수영장에 물을 채웁니다.  물은 일단 시작되면 수영장이 가득 찰 때까지 중단 없이 계속 채워야 합니다. 물이 타일 라인의 중간(워터라인 타일의 중간)에 도달하면 수영장이 완전히 가득 찬 것으로 간주됩니다.

청소 및 검사 - 이 단계에서는 수영장 건설 중에 발생한 쓰레기를 모두 치우고 마당의 최종 등급을 완료합니다. 대부분의 커뮤니티에서는 시에서 파견된 검사관이 수영장 구역을 검사하여 사용하기에 안전한지, 모든 공사가 제대로 완료되었는지 확인합니다.

수영장 학교 - 수영장의 균형이 잡히면 서비스 부서에서 오리엔테이션 일정을 잡기 위해 연락을 드릴 것입니다. 오리엔테이션에서는 새 수영장에 대한 궁금증에 대한 답변과 함께 수영장 장비의 올바른 사용법을 알려드립니다.

수영하세요!
What are the key steps for building a an in ground pool?
Pre-construction site meeting - Before starting the construction of your pool, schedule a pre-construction site meeting. With a design consultant present, a site supervisor will review the plans and inspect your yard to ensure no modifications to the design are required. 

Excavation - The hole is dug and excess dirt is removed or dropped. The hole will be slightly larger and deeper than the finished pool, as the pool wall and bottom will take up some of this area.

Form & Steel - Now that the pool has been dug, the hole is with reinforced with “steel rebar” to add the strength required for your pool.

City Inspections - After installing the steel rebar, an inspector will review your pool plans and inspect the job site to make sure everything is up to code. 

Gunite - Crews will spray / apply the concrete that makes up your pool’s shell and steps. If your pool design includes any swim-outs, fountains, or a gunite spa, those elements will be part of this phase as well.

Backfill & grade - Once the gunite is dried, it’s time to start backfilling around the walls and braces. The material from excavation is used to fill in the space between the newly constructed shell of the pool and the rest of the backyard.

Plumbing Installation & Inspection - Plumbing crews begin installation, and dig trenches to lay pipe from your pool to the pool equipment. Any pipes for water features such as sprays, fountains, or rock falls will be installed, along with pool return lines and skimmer(s). After the plumbing installation, the city will inspect the work completed.

Site Grade - Prior to placing the decking, the construction crew will level out and compact the sub-base preparing for the patio.

Tile & Coping Installation - Tile crews will install your pool’s waterline tile and coping. Additional work may also be performed during this phase by a different set of crews if rock is used in your pool’s design. If your pool design requires a retaining wall at the edge of any part of your deck, it will be constructed at this time. 

Deck Installation - Crews will form the shape and sand your deck and any planter areas. After this process is complete chosen rock or tile finish is applied. 

Electrical - Pre-Electrical Equipment Hook Up: Installing your pool pump, filter, and gas heater (if applicable). Run the conduit for the main electric supply used by your pool equipment. They will also install lighting and any wiring necessary for your pool. City inspection at this time as well.

Screening - If you opted in for a screen, footers are poured and screen is constructed.
Pool Plaster - Prepare the concrete surface of your swimming pool, and then apply your pool’s finish and fill the pool with water – finishes cured underwater.  The water will need to stay on once it is started, without interruption, until your pool is full. Your pool will be considered completely full once the water reaches halfway up the tile line (middle of your waterline tile).

Clean up & inspection - During this phase, remove any trash that was created during the construction of your pool, and also complete the final grade of your yard. In most communities, an inspector from your city will inspect your pool area to ensure it is safe to use and everything has been properly completed.

Pool School - When the pool is balanced a Service Department will contact you to schedule an orientation. This orientation will answer any questions you may have about your new pool, as well as show you how to properly use your pool equipment.

SWIM!