YayınlayanEgemen Vural Değiştirilmiş 2 yıl önce
Bölüm 1 Yazılım Proje Yönetimine Giriş
2 Genel Bakış Giriş Yazılım Proje Planlama
Program Yönetimi ve Proje Değerlendirme Uygun Bir Proje Yaklaşımı Seçimi Yazılım Çaba Tahmini Faaliyet Planlama Risk Yönetimi Kaynak Tahsisi Referanslar The two key questions are: What exactly is software project management? This is going to be tackled by looking firstly at what is meant by ‘project’. We are then going to examine whether ‘software project management’ is really different from ‘normal’ project management. Is there anything special about software as opposed to other engineered artefacts? 2. How do we define whether a project is a success or not? The point about studying project management is to be able to have successful projects. So how do we know if we have been successful?
3 Giriş Proje Planlama Bir proje uygulanabilir olarak bulunursa, proje yöneticilerinin proje planlama taahhüt ederler. Planlama: “Yapılmış olan tüm işleri tanımlamak ; politikaların geliştirilmesi, prosedürler ve proje tanımlayan diğer belgeler." 
4 Yazılım Projesi Nedir? Yazılım Projesi:
Tüm teknik ve idari faaliyetleri müşteriye teslim teslim etmek gerekir. Yazılım projesinin belirli bir süresi vardır kaynakları tüketir ve iş üretir. Bir yazılım projesini tamamlamak için yönetim kategorileri: Görevler, Etkinlikler, Fonksiyonlar Here are some definitions of ‘project’. No doubt there are other ones: for example ‘Unique process, consisting of a set of coordinated and controlled activities with start and finish dates, undertaken to achieve an objective conforming to specific requirements, including constraints of time, cost and resources’ BSO ISO 10006: 1997
5 Giriş Birçok yazılım projesi hatalı proje yönetimi uygulamaları nedeniyle başarısız olur. Önemli olan yazılım proje yönetiminin farklı yönlerini öğrenmektir.
6 Yazılım Proje Yönetiminin Hedefi
Başarılı bir yazılım projesinin tamamlanması ve verimli olması için mühendislere izin verir. Anahtar yazılım proje hedefleri şunlardır  İşlevsellik, Kullanışlılık, Etkinlik, Zaman piyasaya, Basitlik.
7 Yazılım Proje Yönetim Planı
Bir yazılım projesi için kontrol belgesi. Teknik ve yönetimsel yaklaşımları yazılım ürün geliştirmek için belirteçtir. Doküman analizi belgesi için yardımcıdır; Değişiklikler ya diğer belgede değişiklikler anlamına gelebilir içinde. SPMP proje anlaşmasının bir parçası olabilir.
9 Yazılım Projesinin Özellikleri
Bu özellikler yazılım projesi karmaşık yapar: Görünmezlik Karmaşıklık Uygunluk Esneklik This is based on Fred Brooks’ paper No Silver Bullet: Essence and Accidents of Software Engineering which appeared in IEEE Computer 20(4) pp10-19 April 1987
10 Yönetimi faaliyetleri
Teklif yazma. Proje planlama ve programlama. Proje maliyet. Proje izleme ve değerlendirme. Personel seçimi ve değerlendirme. Rapor yazımı ve sunumu. There are two key points here. Often you see something like ‘feasibility study’ being put as the first stage of development life cycle, and indeed it might be. However, the outcome of the feasibility study might be not to carry out the proposed project. Planning of the project should therefore take place after the feasibility study (or as a part of the feasibility study perhaps). Clearly the feasibility study itself might need a plan. All plans are to some extent provisional and subject to change. The key point is that the evolving plan allows us to control the project.
11 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (ISO 12207)
This section of the lecture discusses the software development life cycle. Note that this is a technical model. It identifies the technical constraints on the order activities are done. This does NOT imply that a ‘waterfall’ approach is the only way to organize projects. The technical model could be implemented as increments or in an evolutionary manner.
12 ISO 12207 Yaşam döngüsü Gereksinimleri analizi:
Yazılım mühendisliği görev sistem gereksinimleri mühendisliği ve yazılım tasarım arasındaki boşluğu doldurmak. Yazılım tasarımcısı bir model sunar : Sistem bilgileri Fonksiyon Davranış Model dataya, yapısal, ve bileşen düzeyinde tasarımlara dönüştürülebilir. Analiz sırasında biraz tasarım, tasarım sırasında biraz anliz yapılabilir. The key point here is that requirement analysis has to face in (at least) two different directions. It needs to communicate and elicit the requirements of the users, speaking in their language. It needs to organize and translate those requirements into a form that developers can understand and relate to.
13 ISO 12207 Yaşam döngüsü Mimari tasarım Kod ve test Entegrasyon
Sistem gereksinimlerine bağlıdır. Sistem bileşenlerini tanımlar: donanım , yazılım, organizasyon Kod ve test Bireysel bileşenler. Entegrasyon Bileşenleri bir araya getirmek. The software project will almost certainly be part of a larger project which has non-software elements. In a software engineering environment it could be the software will be embedded in hardware product of some kind. Thus there are system requirements for the product as a whole and software requirements for the software element. In a business information systems environment, the software development could be a relatively minor part of a much larger organizational change project.
14 ISO12207 devamı… Yeterlilik testi Yükleme Kabul destek
Sistemi test etmek (Sadece yazılım değil) Yükleme Sistemi operasyonel yapma süreci Varolan veriyi ve sistem parametrelerini ayarlama, operasyonel donanım platformlarını yükleme ve kullanıcı egitimleri içerir. Kabul destek Bakım ve onarımı içerir. The confusion about what ‘implementation’ really means could be mentioned. Does it mean implementing the design (that is, coding) or implementing the complete system in its user environment? It is best to use ‘installation’ to describe the latter in order to avoid confusion.
15 Yönetim nedir? Aşağıdakileri içerir: Planlama Organizasyon İş bölümü
İzleme Kontrol Yenileme Sunum This list is based on one that can be found in Introduction to Software Project Management and Quality Assurance by Darrel Ince, Helen Sharp and Mark Woodman, McGraw-Hill, 1993.
16 Yönetim Soruları Analize nekadar efor harcadın? Analizi kim yapar?
Neden çok zordur? Kim öder? Exercise 1.6 (a day in the life of a project manager) is of relevance here.
17 Analiz Hedefleri Müsteri istekleri belirlemek.
Fizibilite için sistemi degerlendirmek. Teknik ve ekonomik analizler gerçeklestirmek Sistem elementlerini ayırmak Programı ve kısıtlamaları belirlemek. Sistem tanımı yaratmak. Different people who are involved in a project (Stakeholders) will have different interests in the project and are likely to see different outcomes as being important. For example, end-users would want a system that is ‘user-friendly’, that is, easy to learn and to use, and a system that helps rather than hinders them from doing their jobs. Their managers may be more interested in whether the new system would allow them to reduce staffing levels. It is important therefore that a set of clearly defined objectives are identified and published for the project. Some individual or group needs to be pinpointed who acts as the main client for the project. See Exercise 1.7 in the text.
18 Yazılım Gereksinimlerini Ortaya Çıkarmak
Müşteri toplantıları. İçerik hakkındaki sorular: Müşterinin hedefleri ve istekleri Paydaşlari belirlemek Problemi anlamak Bulunan çözümlere müşterinin yorumu Toplantı etkinliğini degerlendirmek Birçok kullanıcıyla çapraz değerlendirme yapmak.
19 Ana ve Yan Hedefler Sorunu anlamak Çözümler üretmek
Yaklaşımları degerlendirmek Öncelikli ihtiyaçları belirlemek Scoring a goal in football is a ‘goal’ or sub-objective on the way to achieving the overall objective of winning the match. Sub-objectives and objectives can be nested in a hierarchy, so that the objective of winning the match could itself be a goal or sub-objective on the way to winning the league etc.
20 Paydaşlar Paydaş, yazılımın tamamlanmasıyla ilgilenendir. Bunlar:
Projede yer alanlar Proje dışında ama aynı organizasyonda bulunanlar Her ikisi dışında olanlar Each stakeholder will have their own goals and concerns in relation to the project which may be different from those of the project as a whole. For example, a software developer might work to make a living, pay the mortgage, learn new things, solve interesting problems. The main stakeholders need, however, to understand and accept the overall project objectives.
21 İş durumu Teslim edilmiş proje Faydaları, maliyetinden daha ağır olmalı Maliyet : Gelişme Operasyon Faydalar - Ölçülebilir - Ölçülemez Faydalar maliyet It is not always possible to put a precise financial on the benefits of a project. The client’s willingness to pay up to a certain price to get a project implemented implies that they have informally identified a value to them of getting that project implemented.
22 Yönetim kontrol This is explained on the next overhead.
23 Yönetim kontrol Veri – ham detay
Örn. ‘x lokasyonuna 6,000 doküman işlendi’ Bilgilendirme – işlenen veri hakkında bilgi e.g. ‘bir günde üretim 100 döküman’ Hedefler karşılaştırması e.g. 31 Mart’ta işlenen dökümanları konuşmak için toplanmayacagız devam ediyor….. This example is expanded in the text.
24 Yönetim kontrol devamı
Modelleme – çeşitli kararların olası sonuçları hakkında çalışma e.g. Eger X lokasyonunda daha çok işçi çalıştırırsak nekadar daha erken belgeler işlenir? Uygulama – Üzerine karar verilmiş düzeltici faaliyetlerin yürütülmesi. The authors’ view is that an initially defective plan can often be remedied by good project control and management. This could be a discussion point.
25 Bölüm Özeti Projeler rutin değildir- böylece belirsizdir.
Projelerin özel sorunları örn Fizibilite yetersizliği Net hedefler gereklidir böylece objektif olarak değerlendirilebilirler. Genelde özel planları yürütmek zordur. İletişim iletişim iletişim!!
26 Referanslar 1: Project Planning, Scheduling & Control James P. Lewis
2: Introduction to Software Security By Gary McGraw and John Viega, Nov