Özbekistan’ın ikinci büyük şehri Namangan’ın, Turakurgan kasabasında Ocak 2017’de yapımına başlanan Turakurgan 2x450 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesi’ndeki faaliyetler, aralıksız olarak tüm hızıyla devam etmektedir.
Özbekistan Enerji Bakanlığı (Uzbekenergo) tarafından yaptırılan ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından finanse edilen projede; temel ve detay mühendislik faaliyetleri ile ilgili çalışmalar %48 oranında tamamlanmıştır. Ekipmanların ve malzemelerin satın alma ve lojistik süreçlerinde ise ortağımız olan MC (Mitsubishi Cooperation) ve MHPS (Mitsubishi Hitachi Power System) ile koordineli bir şekilde %55 ilerleme gerçekleştirilmiştir.
İki adet 450 MW’lık güç adası bulunan Turakurgan Projesi’nde proje takvimine göre sahaya varış tarihleri gaz türbinleri için Ağustos 2018 ve Ekim 2018; atık ısı kazan modülleri için Eylül 2018 ve Kasım 2018; buhar türbinleri için ise Kasım 2018 ve Aralık 2018 olarak planlanmıştır.
Mart 2018 sonu itibariyle sahada toplam bin on iki personelin görev aldığı Turakurgan şantiyesinde, güç adası ekipman temellerinin tamamlanması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Temmuz 2018 ayından itibaren sistem ekipmanların da sahaya ulaşmasıyla beraber genel inşaat ve montaj aktiviteleri daha da hızlanarak devam edecektir.
Proje’nin hedefleri doğrultusunda, 2019’un Temmuz ayında GT-1 ünitesinin ilk ateşlemesinin, Ekim 2019 tarihinde GT-2 ünitesinin ilk ateşlemesinin gerçekleşmesi; Ocak 2020 tarihinde ilk bloğun; Nisan 2020 tarihinde ise ikinci bloğun devreye alınması planlanmaktadır.