Balıkesir ve Çanakkale'ye GÖLET PROJESİ DOPİNGİ
DSİ 25. Bölge Müdürü Yakup Başoğlu; Çevre ve Orman Bakanlığı'nın '1000 günde 1000 gölet' projesi kapsamında 50 adet gölet inşaatına devam ettiklerini ve bu gölet inşaatlarının Balıkesir ve Çanakkale'ye sosyal ve ekonomik yönden büyük katkılar sağlayacağını söyledi.
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’nün 2010 yılında yapmış olduğu önemli projelerden bahseder misiniz?
2010 yılında 3 adet büyük sulama, 2 adet gölet sulaması, 7 adet taşkın koruma, 1 adet köprü, 1 adet güçlendirme ve 9 adet proje ihalesi olmak üzere toplam 23 adet işimizin ihalesini yaptık. Ayrıca 2010 yılı sonunda Balıkesir Merkez Ortaca Göleti ve Sulaması İnşaatı ile Çanakkale Yenice Hamdibey Kurtlar Mahallesi Taşkın Koruma İnşaatı’nın yapımını tamamlayarak 108 hektarlık bir alanı sulamaya açtık, 1 adet ilçenin de taşkın ve feyezanlardan korunmasını sağlamış olduk. Yapılan çalışmalar neticesinde 2010 yılı içerisinde 185 milyon TL’lik harcama gerçekleştirdik.
2011 yılında yapacağınız kaç tane proje var?
2011 yılı yatırım programımızda 4 adet baraj, 12 adet sulama, 26 adet gölet, 1 adet iletim tüneli, 13 adet taşkın koruma ve 6 adet taşkın rusubat kontrolü işi yer almaktadır. 2011 yılı sonunda yapımı devam eden 1 adet baraj, 1 adet sulama, 1 adet taşkın koruma ve 5 adet gölet ve sulama inşaatlarımızın bitirilmesi planlanmıştır. Bölge Müdürlüğümüzce; 1 adet baraj, 2 adet ağaçlandırma ve erozyon kontrol inşaatı, 5 adet taşkın koruma, 2 adet taşkın rusubat kontrolü, 7 adet gölet, 6 adet baraj ve gölet planlama ve 5 adet proje yapım ihalesi olmak üzere toplam 29 adet işimizin ihalesini yapmayı planlamış durumdayız.
MANYAS BARAJI 46,5 GWH ENERJİ ÜRETECEK
Balıkesir'de yapımına devam edilen belli başlı baraj projelerinizden bahseder misiniz?
Balıkesir Manyas Barajı İnşaatı işinin yapımına 27 Aralık 1993 tarihinde başlanılmış. 31 bin 429 hektarlık alanın sulanması ile yıllık 46,5 GWH enerji üretimi hedeflenmektedir. İşin fiziki gerçekleşmesi yüzde 99’dur. HES Binası’nın inşaat ve teçhizat çalışmaları devam ediyor. Barajda 27 Mart 2008 tarihinde su tutulmuştur. Baraj, santral binası hariç tüm üniteleriyle tamamlanmıştır. Mekanik teçhizat montaj çalışmaları devam etmekte olup 3. ünitenin de salyangoz imalatlarının montajı yapılmış ve betonları dökülmüştür. Bu proje de 24 Aralık 2010 tarihi itibariyle bitirilmiş olup, bazı eksikliklerin tamamlanması neticesinde işin 2011 yılı içerisinde tamamının bitirilmesi planlanmaktadır. Manyas Barajı’ndan alınacak su ile 3 bin 411 hektar olmak üzere toplam 31 bin 429 hektarlık alanın sulanması planlanmıştır.
BALIKESİR GÖNEN OVASI SULAMASI 2011 YILINDA BİTECEK
Balıkesir Gönen Ovası Sulaması işine 15 Kasım 1994 tarihinde başlanılmış. Projenin sulama alanı 11 bin 875 hektardır. 2008 yılında 500 hektar alan sulamaya açılarak toplam 11 bin 475 hektar alan sulamaya açılmıştır. 2009 yılında kalan 400 hektar alan daha işletmeye açılmıştır. İşin fiziki gerçekleşmesi yüzde 98’e ulaşmış olup 2011 yılı sulama sezonu itibariyle işin tamamı bitmiş olacaktır
50 ADET GÖLET İNŞAATIMIZ VAR
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’nün gölet projeleri hakkında bize bilgi verebilir misiniz?
2010 yılı içerisinde bölge müdürlüğümüzce Balıkesir Merkez Gökköy, Çanakkale Bayramiç Yassıbağ, Çanakkale Lapseki Balcılar göletlerinin planlama raporları tamamlanmış olup, Balıkesir Merkez Boğazköy, Balya Yenikavak, Sındırgı Yusufçam, Sındırgı Sindel, Çanakkale Biga İlyasalan Çan Dereoba göletlerinin ise planlama çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu Bey’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan ‘1000 günde 1000 adet gölet’ isimli proje kapsamında bölge müdürlüğümüzce 50 adet göletin etüt çalışmaları yapılmıştır. Bu göletlerin bitirilmesi halinde ekonomiye olan katkıları nedeniyle yöremizce sosyal ve ekonomik yönden büyük bir patlama yaşanacağı kanaatindeyiz.