Kullanıcı: Özgür İ - Planlama Mühendisi Soru & Cevap Platformu
Kullanıcı: Özgür İ
Üyelik zamanı: 2 yıl (25, Ekim, 2016)
Adınız ve Soyadınız: Özgür
Özgür İ - Yaptığınız Faaliyetler
yorumlandıPrimavera P6 cikti alinmasi ile ilgili
30, Mayıs, 30
cevaplandıMS projectte yeni bir aktivite ekledim
cevaplandıPlanlama mühendisi olmak
9, Şubat, 2018
yorumlandıTakvim Hiyerarsisi Hk.
6, Şubat, 2018
Özgür İ's QuestionsHepsini Görüntüle
25, Ekim, 20160 oy
Özgür İ's AnswersHepsini Görüntüle
Kutay bey selam, Bir aktiviteyi auto-schedule ise ve bir baglanti atamadiysak oncelikle proje baslangic tarihine atiyor. (Project- Project Information - Start Date) Diger baglantili aktivitelerde Start no earlier than constraint'i bulunuyor olabilir mi? Aklima ilk gelenler bunlar oldu... Belki...
25, Ekim, 20161 oy
Selamlar, gercekten guzel bir soru olmus.Oncelikle bir konuda size katilmiyorum, "işleri taşerona birim fiyat üzerinden yaptırıyoruz, dolayısıyla bir metrekare alçı sıva imalatı için kaç torba toz alçı kullanıldığı, ya da bir metrekare duvar imalatı için kaç kg çimento...
Selamlar,Mesut Bey bahsetmemis ama kendisinin bu konu ile ilgili bir kitabi var, bence guzel bir baslangic olacaktir. http://www.kitapyurdu.com/yazar/insmuh-mesud-fehim-baydar/162486.htmlMumkunse teorik kurslar oncesinde calisma hayatinda biraz tecrube edinmek cok gerekli diye dusunuyorum....
Merhaba,Klasik olsa da guzel bir soru. Sordugunuz sirayla kendimce yanitlamaya calisayim: Oncelikle bu iki program ne yapiyor diye sormak lazim. Basitce bir baslangic tarihi seciyor, calisma takvimi ayarliyor ve aktivitelerimizi ekliyoruz. Bu aktivitelerin surelerini ve birbirleri ile...
25, Ekim, 20163 oy
Özgür İ's Comments
Selamlar Mesut bey, Oncelikle cevaplariniz icin tesekkurler, acil bi durum oldugu icin o gun kendi buldugum cozumlerle ilerledim :) 1 numarali madde icin Actual start ve Actual finish kolonlarini sectim, benzer sekilde "A"actual isareti gorunmemesini sagladi. 2 numarali soru icin de bi orantilama...
Selamlar, Evet dogrudur, bence taseronun malzeme sarfiyatini da mutlaka takip etmek gerekir. Ancak burada oncelikle neyi yonetip neyi yonetmeyecegimizi iyi yonetmemiz gerekiyor =) Bu belirli bir seviyeye kadar tatbik ediliyor sektorde. Malzeme takibi sadece puantajin malzemeyi saymasi ya da...
Mesut Bey Umarim bu aci tecrubenizi biz de yasamayiz =) Tabii ki musaade sizin. Proje yonetiminde bunun ayriminin yapilmasinin cok onemli oldugunu dusunuyorum.
Mesut Bey Tesekkurler oncelikle, Activity Type olarak resource dependent sectigimde takvim harici baska hangi tercihler kaynak tarafina gececektir?
Primaverada Kaynakların Aylık Eskalasyon Katsayısına Göre Projeksiyon Dağılımı Almak23, Ağustos, 23