Marmaray Projesinin Takvimi Açıklandı 17 Aralık 2012-18 Haziran 2015 | Kent ve Demiryolu
Devlet Hava meydanları TCDD’ye ait demiryolu hattı üzerinde 2 yolun 3 yola çıkartılarak, dolaylı olarak özel bir kuruma devrini öngören CR1 etabında, yüklenici firma olan AMD (Alstrom-Marubeni-Doğuş) Konsorsiyumu, sözleşmeyi “mevcut sözleşme şartlarında projeye devam edemeyecekleri” gerekçesiyle fesh etmişti.
Bechtel-Enka Ortak Girişimi (Bechtel Lider Ortak), Impregilo-Alsim Alarko-Ansaldo (Impregilo Lider Ortak) Astaldi-Yüksel İnşaat-Gülermak (Astaldi Lider Ortak), OHL-Dimetronic (OHL Lider Ortak) ve China Railway Construction Corporation (CRCC)-Cengiz İnşaat-IC İçtaş (CRCC Lider Ortak ) adlı konsorsiyumlar CR3 Sözleşmesi (Gebze – Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi İnşaat, Elektrik ve Mekanik Sistemler İşi) için teklif vermişlerdi.
Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, TCDD Genel Müdürlüğüne cevaben yazdığı 17.05.2011 tarih 8899 sayılı yazıda “ihale sürecinin devam ettiğini sonuçlanmasının ardından ihaleyi kazanan firmanın sözleşmesel olarak işe başlama tarihinden 411 Gün sonra Gebze Pendik, 595 Gün sonra Pendik İbrahimağa, 503 gün sonrada Halkalı Kazlıçeşme arasının kapatılacağını” bildirmişti.
17.05.2011 tarih 8899 sayılı yazıya ilgi tutularak Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından TCDD Genel Müdürlüğüne gönderilen bila tarih ve sayılı yazıda Marmaray Projesi “Gebze Halkalı Banliyö hatlarının iyileştirilmesi ve mekanik sistemleri” işi CR3 sözleşmesinin 26 Ekim 2011 tarihinde Obrascon Huarte Lain (OHL) SA- Dimetronic SA Ortak Girişimi ile imzalandığı, CR3 sözleşme hükmüne göre ortak girişime yer teslimi ve İşe başlama tarihinin 3 Kasım 2011 olduğu bildirilmiştir.
İhaleyi kazanan Obrascon Huarte Lain (OHL) SA- Dimetronic SA Ortak Girişimi yeni　ortak girişimin sözleşmesel olarak işe başlama tarihi olan 3 Kasım 2011’den
Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün söz konusu yazısı ekindeki iş programına göre Marmaray projesinin tamamlanarak hizmete açılma tarihi 18 Haziran 2015‘dir.