Demiryolu projeleri Haberleri - EmlakWebTv
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinde sona yaklaşılıyor. İnşaat çalışmalarının Mart ya da Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor
Türkiye'yi Tiflis ve Bakü'ye bağlayacak demiryolu hattında son gelindi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında 2 aylık bir işin daha kaldığını hatırlattı. Arslan: "Kış şartlarına rağmen çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor. Mart ya da Nisan aylarında inşaatı bitirmeyi hedefliyoruz..." şeklinde konuştu. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu
Projenin Kars'tan Baku'ye kadar tek hak, sonrasında ise ise Kazakistan ve Türkmenistan'dan hareketle Orta Asya ve Çin'e dek uzanması planlanan demiryolu ağının en önemli parçalarından biri olacağını söyleyen Arslan, çok güçlü bir yük taşıma potansiyelinin de böylece hayata geçmiş olacağına dikkat çekti. Arslan, söz konusu hattın iki blok arasındaki ulaşımı ciddi bir biçimde kısaltacağına da vurgu yaparak:
" Güney ve kuzey koridorda denizi de dahil ederseniz taşımacılık 50 gün sürüyor. Çin'den hareket eden bir yük Avrupa'ya 45-62 günde ulaşıyor. Orta koridordan gönderirseniz ise 12-15 gün... Yani süreyi yaklaşık dörtte bir oranında kısaltmış oluyorsunuz..." dedi. İhaleye itirazlar gecikmeye neden oldu
Projenin ikmal ihalesi ve sonrasında gelen itirazların yaklaşık 1 yıl devam ettiğini ve inşaat işlerine ancak bu sürenin sonlarında başlanabildiğini hatırlatan Ahmet Arslan, işin yüzde 70'i tamamlanmışken İdare Mahkemesi'nin itirazları haklı bulmasının süreci daha da ağırlaştığına değindi. Arslan: "Böylece inşaat süreci başlayana dek, 2 ya da 2.5 sene geçti. Bu senenin sonunda da Mahkeme, işi ilk firmaya vereceksiniz dedi.1 senedir iş yapan firmanın işini de tasfiye etti. Bu süreç de 5-6 ay devam etti.." şeklinde konuştu. ...