‘Mülk sahipleri inatçı’
Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, Bartın Üniversitesi’nin Yazıcılar mevkiinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kutlubey Kampüsü Köprülü Kavşak çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özendi, Köprülü kavşakta yaşanan kamulaştırma sıkıntısını anlattı
Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, Bartın Üniversitesi’nin Yazıcılar mevkiinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan Kutlubey Kampüsü Köprülü Kavşak çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, 4 parsel sahibiyle anlaşılamaması nedeniyle köprünün alt kısmından bağlantı yolu yapılamadığını ifade etti. 4 parsel sahibine inatçı oldukları için kızdığını dile getiren Özendi’nin sarf ettiği sözler tepkilere yol açtı.
Kızıyorum böyle durumlarda
Şehirden gelen sürücüler için kavşakta üniversiteye girilecek bağlantı yolu olmadığını söyleyen Özendi, “Toplam 4 parselde sıkıntımız var. Kamulaştırma sorunu halledilemediği için, mülk sahipleri de biraz inatçı oldukları için yol alamıyoruz. Mahkeme son aşamaya geldi. Mahkemenin verdiği karara onlar da uymak zorunda biz de uymak zorundayız. Bu kadar inat edip, koskoca üniversitenin kavşağını ve Bartın’ın yatırımını bu kadar engellemenin anlamı yok diye düşünüyorum. Allah aşkına bu kadar aksilik biraz bana fazla geliyor. Kızıyorum böyle durumlarda” dedi.
15 gün içerisinde orayı tamamlarım
Özendi; “Bartın Üniversitesi girişindeki kavşakla ilgili 15 günlük işimiz var. Bizim kavşakta 4 tane parselin kamulaştırma sıkıntısını hala aşamadık. 3 tanesinin mahkemesi 4 Ekim 2017’de ve bir tanesinin ki de 28 Eylül 2017’de. Bedele itiraz ettiler. Saygı duyduk. Biz olanlara geçen yıldan buyana yalvarıyoruz. ‘Siz bize müsaade edin bu kavşağı tamamlayalım. Bedel mahkeme sonucunda ne çıkarsa biz ona razı olacağız’ dedik. Ancak kabul etmediler. Davaları hızlandırmak için hakimlerle görüştük. Görüştüğümüz hakim bir ay sonra ya görevden alındı ya da tayini çıktı. Sonuçta mahkeme tarihleri ifade ettiğim gibi. Eğer bu tarihlerde karar çıkarsa ben 15 gün içerisinde orayı tamamlarım” diye konuştu.
Bir türlü karar verilmiyor
Mahkeme sonucunu beklemek zorunda olduklarını belirten Özendi; “Mahkeme sonuçlanmadan giremiyoruz. Para hesaplarına yattığı an çalışma yapabiliyoruz. Biz işte öncesinde yer sahiplerinden müsaade istedik. Yapalım burayı diye ancak olmadı. Bizim kurum avukatlarından aldığım bilgiye göre eylülde olacak olan dava karar aşamasında. Ancak diğer 3 parselle ilgili davada daha bilirkişi raporları gelecek. Karşı tarafın avukatları zaten işi uzatmak için elinden geleni yapıyor. Koskoca bir kavşak yaptık. Her tarafını bağladık. 4 tane parsel yüzünden toparlayamıyoruz. Şu anda kavşağın bir anlamı da yok. Çünkü şehirden gelip üniversiteye girilecek yerde bağlantı yolu yok. Sonuçlanmasını bekliyoruz. Biz Karayolları olarak bedele hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğiz. Ne karar çıkarsa ona razıyız. Yeter ki toparlayalım. Ancak bir türlü karar verilmiyor” şeklinde konuştu.