Konya-Karaman yüksek hızlı tren hattı
2013 yılında ihalesi yapılanan Konya – Karaman yüksek hızlı tren hattı 5 yıl geçmesine rağmen tamamlanamadı.
12 Mart 2014 Tarihinde Zamanın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Hemşerimiz Lütfi Elvan tarafından Karaman Garında temeli atılan Konya – Karaman Hızlı tren hattının yapımı halen devam ediyor.
Tren seferleri durdurulan ve seferlerin otobüslerle yapılan Konya-Karaman Hızlı Tren seferlerinin 2018 yılı sonuna kadar başlayamayacağı ortaya çıktı.
Altyapı ve üstyapı işleri yapım ihalesi 11.03.2013 tarihinde yapılmıştır. Sözleşmesi 09.01.2014 tarihinde imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmekte olup tek hatta % 67, çift hatta % 49 fiziki ilerleme sağlanmıştır. Mevcut hatta 73 adet hemzemin geçit bulunmaktadır. Projeye göre hatta herhangi bir hemzemin geçit kalmayacaktır. Proje sonunda tüm hat ihata altına alınacaktır. Projede 20 adet vasıta üst geçidi, 19 adet vasıta alt geçidi, 14 adet yaya alt geçidi, 2 yaya üst geçidi, 1 adet demiryolu köprüsü, 2 adet servis menfezi, 71 adet menfez yapılması planlanmaktadır.
Konya-Karaman 2. hat yapımının tamamlanması ile Konya-Karaman arasında mevcut durumda DMU setleri ile 1 saat 13 dakika olan seyahat süresi 40 dakika, Ankara-Karaman arası ise 2 saat 10 dakika olacaktır. 2014 yılında sinyalizasyon ve elektrifikasyon ihalesi yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır.
Gecikmeye Konya’daki alt ve üst geçitlerin yapılmaması ve birde projede unutulan ve sonradan da Karaman-Ulukışla hattı projesi ihalesi içerisine konan sinyalizasyon ihalesine yapılan itiraz ile ihalenin mahkeme tarafından durdurulduğu ve sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.
Son Güncelleme: 13.06.2018 14:04