DEV KÖPRÜDE SIRA ANA KABLO HALATLARINDA
İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en önemli ayağı tamamlandı.
Bilgin, İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü'ndeki çalışmalar kapsamında da kuzey ve güney ankraj bölgesindeki blokların ana gövde beton imalatlarının bir süre önce tamamlandığını anımsattı.
Asma köprü kule keson temellerinin, iki aşamalı çalışma sonucu tamamlandığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti: "Kule keson temelleri, asma köprü kule temelleri noktalarına yüzdürülerek getirildi ve 12 saat süren batırma işlemi sonucunda, daha önceden zemini iyileştirilerek hazırlanan temel noktalarına, kuzey kule temeli 15 Mart 2014, güney kule temeli ise 26 Mart 2014'te yerleştirildi. Yerleştirilen kule temellerinde, kule ankraj kaidesi ve bağ kirişi imalat çalışmaları da tamamlandı. 8 Temmuz 2014'te başlanan asma köprü çelik kule blokları montaj çalışmaları devam ediyor.
Kule montajında 252 metre tamamlandı, 5 Şubat'ta başlayan köprünün kablo montajı için oluşturulan "kedi yolu" diye adlandırılan bölüm de yeniden imal edildi ve tamamlandı. 253 metre uzunluğundaki kuzey yaklaşım viyadüğü başlık kirişi seviyesinde tamamlandı, çelik kiriş konulma çalışmaları bitti, güney yaklaşım viyadüğü de tamamlandı. Köprünün ana kablo halatlarının çekilmesine eylül ayının ilk haftasında başlanacak. Aralıkta da tabliyelerin yerleştirilmesine geçilecek."
'Altınova–İznik Kavşağı kesimi yıl sonunda trafiğe açılacak'