Aralık | 2011 | Gokrem Tekir's Blog
30/12/2011 gokremtekir	2 yorum
Bugün MS Project’te çok az bilinen bir özellikten bahsetmek istiyorum.
MS Project ile kolonlara formüller girmek ve çıkan sonuçları belirli kriterlere göre trafik lambaları yakmak mümkün. İşte bugün bu konudan bahsedeceğim.
Varsayalım ki aşağıdaki gibi bir projeniz var.
1- İçinde bulunduğum gün aktivitelerin başlangıç tarihine yaklaştıkça MS Project bize uyarıda bulunsun istiyorum. Öncelikle, bulmam gereken; Aktivitelerin başlangıç tarihleri ile içinde bulunduğum gün arasındaki farktır. Bunun için MS Project’e yeni bir kolon ekleyelim. Aşağıdaki gibi Start kolonunun üzerindeyken mouse sağ tuş yap “Insert Coloumn” işaretleyin.
2- Number 1 kolonunu ekleyin.
3- Number1 kolonunu tekrar işaretleyin ve mouse’un tekrar sağ tuşuna basın.
Açılan menüde Custom Fields ı işaretleyin
Bu işlemden sonra aşağıdaki pencere ile karşılaşacaksınız.
4- Yukarıdaki pencerede belirtildiği gibi Formula butonuna tıklmaanız gerekir ve aşağıdaki gibi bir pencere karşınıza çıkacaktır. Bu pencereye şu formülü yazın:
Abs( [Start] – [Current Date] )
5- OK’I seçip de tabloya baktığınızda değerlerin hesaplandığını göreceksiniz.
6- Şimdi Custom Fields’ı tekrar açın ve Grapical Indicator kolonuna tıklayın.
7- Yeni açılacak pencereyi aşağıdaki gibi yapılandırın.
8 – OK’lere basarak Gantt diyagramına dönün.
9 – 2012 yılında bütün projelerinizin zamanında, bütçesinde ve kapsamında bitmesini dilerim.
Kategoriler:ms project Etiketler:hatırlatmalar, indicators, ms project, trafik lambaları, uyarılar
29/12/2011 gokremtekir	Yorum bırakın
25/12/2011 gokremtekir	Yorum bırakın
Kategoriler:Proje İnsan Kaynakları Yönetimi Etiketler:lider, proje yöneticisi
17/12/2011 gokremtekir	Yorum bırakın
Proje adını yanlış koymak, proje yöneticisini içinden çıkılmaz sıkıntılara sokabilir. Örneğin:
– Müşteri memnuniyerini artırma PROJESİ
– Satışları %x artırma PROJESİ
– Stok devir hızını %x artırma PROJESİ
– Çalışan memnuniyetini artırma PROJESİ
– Ürün satışını %x artırma PROJESİ
– Şirket içi verimliliği artıma PROJESİ
İfadelere dikkat! Yukarıdaki beklentiler bir şirkette sürekli vardır; Önemli olan bu beklentilere ulaşmanın detaylı yollarını çıkarıp, bu yollara proje isimleri atamak gerekir.
Bu ve benzeri isimlerle başlatılan projelerde Proje Yöneticisi, genellikle nereden başlayacağını bilemez ve bu tarzda isimlendirilen projeler genellike sürüncemede kalır. Ne doğru düzgün planı çıkar, ne de proje süreci takip edilir.
12/12/2011 gokremtekir	Yorum bırakın