Talep Yönetimi | KVL Group
BuradasınızAnasayfa|Hizmetler|Sözleşme ve Talep Yönetimi Talep Yönetimi
Takviyeleri çok sayıda göz önüne alındığında talep yönetimi için uygun bir işletme kurulması önemlidir. Böylece proses optimizasyonuyla işlem süreleri ve açık alacakları en aza indirebilirsiniz. Nachtragsmanagement in 4 Modulen
Projenizin başlangıcında sözleşme yönetimi organizasyonu tespit olmalı. Yapı ve süreç organizasyonu, sorumluluk ve yönetsel otoritenin belirlenmesi yanı sıra standart belgeler kayıtların tanımı ve standart bir raporlama sisteminin kurulması dahildir.
Potansiyel takviyeler (Modül 2) ile ilgili proje analizi sözleşme-ihale aşaması için bir sonraki önemli bir adımdır. Bu noktada ihale dokümanında eksiksiz ve fizibilite gibi arayüzleri ile ilgili için kontrol edilecek. Yüklenicinin ihale dokümanı fiyatlandırma ve zaman sıralama açısından sözleşme uyum için takip edilecektir. Sonuç olarak, tedarik ve ihale dokümanlarında tutarsızlıklar tespit edilir, böylece ortaya çıkan ek riskleri tanımlanır ve belgeleri düzelterek azaltılabilir.
Yürütme aşaması için ek işleme ve Test etkin bir organizasyon ve eksiksiz dokümantasyon (Modül 3) esastır. Kullanılan enstrümanlar, örneğin bizim veritabanı namato, her zaman tam olarak bilgilendirilmesi, güvenle değişikliklerin nedeni ve neden olduğunu karar ve akılda kalite, maliyet ve son başvuru tarihleri ile ilgili herhangi bir etkileri alabilirsiniz. Inceleme tamamlandıktan sonra, size müzakerelerle destek oluyoruz.
Takviyeler incelenmesi Modül 4 - Teknik Takviyeler ve Zaman Bina İlaveler
Takviyeleri inceleme ve taşıma için aşağıdaki yapılandırmalar mümkündür: Bireyin incelenmesi veya tüm takviyeleri sadece KVL ile oluşulur (Modül 4A). Eğer diğer proje katılımcıları (örneğin inşaat yöneticisi) tarafından yapılacaksa, o zaman KVL ikinci muayene rolü (Modül 4B) alır. Veya KVL takviye müzakereler (Modül 4C) ile çalışır. Takviyelerin kontrolü (Modül 4A) önce belgelerinin görülmesiyle ve eksik olup olmadığıyla başlar. Takviyeler resmi sözleşme açısından VOB/B veya Medeni Kanununa göre değerlendirilir. Olumlu sonuçlardan sonra ek hesaplar inçelenir. Orijinal hesaplama ile ilgili olarak sözleşme fiyat seviyelerin güncellenmesi, makul çaba ve performans değerlerinin kullanımı ve fiyat güncelleme anlaşmaların doğru kullanımı, ücret ayarlama maddesi gibi. Sonuçlar önceden tanımlanmış yapısı ile test raporlarla özetlenilir ve bir karar notla müşteriye teslim edilir.
Sözleşme değişiklikleri sık sık inşaat süresini etkiler, tarih ve ortaya çıkan ek maliyetler açısından biz sizin için bunları değerlendiriyoruz.
Sunduğumuz modülü 4B ile ikinci test iddianın esası ve miktarı ile ilgili ek teklifleri kontrol ediyoruz. Isterseniz, biz müzakere anlaşma için senaryoları hazırlayabiliriz.
Modül 4C de, iddia müzakere katılım için, yürütme ve iddia müzakere günlüğü ve atama raporları ve ek anlaşmaları hazırlanmasını sağlıyoruz.
Karar verme egemenlik ile optimize edilmiş bilgi raporlama göre sözleşme ve sözleşme değişiklikleri Zamanında değerlendirme ve istemlerin anlaşması
Çatışma potansiyelini azaltmak
Revizyon muaf belgeler