Dağ yolundaki yeni uygulama bugün başladı - KIBRIS HABER AJANSI
Home / Alt Manşet / Dağ yolundaki yeni uygulama bugün başladı
Dağ yolundaki yeni uygulama bugün başladı
3 hafta ago	Alt Manşet, Girne, Kuzey Kıbrıs, Lefkoşa Leave a comment 70 Views
Dağ yolundaki yeni uygulama başladı. Karayolları Dairesi’nin aldığı kararla, araçların “dağ yolu” olarak bilinen Değirmenlik-Çatalköy ana yolunu kullanımlarına getirilen kısıtlamalar, bugünden itibaren başladı.
Polis Basın Subaylığı, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, Değirmenlik – Çatalköy ana yolunda (Değirmenlik dağ yolu), ağırlıkları 5 bin kilogramdan ağır iş araçlarının 19.00-09.00 saatleri arasında; 9 yolcudan az yolcu taşıyabilen araçların 09.00-19.00 saatleri arasında seyredemeyeceği duyurdu.
Açıklamada, kararın, Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli görülerek alındığı belirtildi.
Polis açıklamasında, belirtilen güzergâhta polis kontrol ve devriyeleri artırılacağından tüm sürücülerin kurallara uymaları da istendi.
“Sınırlama, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırılacak”
Dağ yolu olarak bilinen ana güzergah üzerinde 2017 yılında ihalesi yapılan yol yenileme çalışmaları planlandığı gibi sürüyor. Çalışmalar, Girne tarafından Arapköy mevkii üzerinden zirveye doğru olan bölüm çerçevesinde hayata geçiriliyor.
Buna paralel olarak yolun Minareliköy ile zirve arasında kalan bölümünde yer alan ciddi deformasyonu ortadan kaldırmak için bakanlığımıza bağlı Karayolları Dairesi ivedi bir çalışma başlattı.
Özellikle çöken, kabaran ve trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmeye başlayan bölümlere hemen müdahale edilip gerekli altyapı çalışmaları hayata geçirilecek.
Trafik güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması ile birlikte yol eski trafik düzenine döndürülecektir.
Girne giriş katlı kavşağı ile St. Hilarion kavşağı arasında kalan 4.8 km uzunluğundaki bölümde mevcut asfaltın kemirilmesi işlemi tamamlanmıştır.
İlgili bölümde çöken ve altyapısı zarar gören bölümlerin temel dolgu ve sandık işlemleri başlamıştır. Çalışan ekip sayısı arttırılmış olup altyapı güçlendirme işlemleri, drenaj yenileme işlemleri ve benzeri güçlendirme işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Mart sonu itibarıyla asfalt serim işlemine geçilip bordür, oto korkuluk ve yol çizim çalışmalarının bitirilmesine müteakip, kapalı bölüm trafiğe açılıp diğer şeride geçilecektir. “
Previous Jeneratör hırsızlığında aranan 3 zanlıya daha ulaşıldı
Next Kiralık katilin cezası belli oldu