Download "Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1"
1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal performansı ve bu ÇSEP'nın uygulanma durumu hakkında AİKB'ye çevresel ve sosyal 2 bir rapor sunmak. AİKB raporlama gereklililiği AİKB PG 1 3 İnşaat sırasında: İnşaat aşaması sırasında her üç ayda bir AİKB'ye sunulacak çevresel ve sosyal raporu ve ÇSEP ilerlemesinin güncellemesi. İşletme sırasında: Projenin AİKB finansmanı süresince yıllık raporun ve ÇSEP ilerlemesinin her yılın bitiminden sonraki 60 gün içerisinde AİKB'ye sunulması. sosyal raporlar (şablon AİKB'tarafından verilecektir) ve alınan ÇSEP ilerleme güncellemeleri. Bu ÇSEP'ne istinaden AİKB yi memnun edici raporlar ve ilerleme. 1 Bu Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Raporu Bölüm ve Ekleri İngilizce dilinde hazırlanmış olup Türkçeye çevrilmiştir. İngilizce ve Türkçe dilindeki raporlarda sunulan bilgiler arasında bir uyumsuzluk ve/veya farklılık beklenmese da böyle bir durumda İngilizce ÇSED raporunda sunulan bilgiler geçerli kabul edilmelidir. 2 Çevresel Sosyal Rapor iş sağlığı ve güvenliği, halk sağlığı ve emniyeti, güvenlik, cinsiyet eşitliği ve insan hakları konularını ve ayrıca insan ve çalışma koşullarını içerir. 3 Öksüt Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ÖMAŞ)
2 1.2 İnşaat, işletme ve kapama aşamaları sırasında Proje ile ilişkili çevresel ve sosyal hususların uygun azaltma, yönetme, izleme ve raporlamasını sağlamak için çevresel ve sosyal yönetim sistemini (ÇSYS) ve ilişkili Prosedürleri, hükümleri ve tam olarak geliştirmek. ÇSYS ISO gibi uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumlu olmalıdır. sosyal hususların resmi bir yönetim sisteminin uygulanması yoluyla uygun şekilde. AİKB PG1 En iyi uygulamalar Sorumlulukları n belirlenmesi İlgili olduğu yerde inşaat, işletme ve kapama öncesi yürürlüğe alma. Gerektiği gibi uygulama. ÇSG (Çevre Sağlık Güvenlik yönetim sistemi mevcut ve uygulanmış olması. İş sağlığı ve güvenliği hususlarını ÇSYS içine entegre ederek ele almak veya ayrı bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (SGYS) oluşturmak - eylem 1.3'e bakın. Çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik hususlarının entegre bir şekilde dikkate alınmasını sağlamak. 1.3 İnşaat, işletme ve kapama aşamaları sırasında Proje ile ilişkili iş sağlığı ve güvenliği hususlarının uygun azaltma, yönetme, izleme ve raporlamasını sağlamak için bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini (SGYS) ve ilişkili Prosedürleri, hükümleri ve geliştirmek ve uygulamak (veya SGYS'ni ÇSYS içine entegre etmek). SGYS OHSAS gibi uluslararası en iyi uygulamalar ile uyumlu olmalıdır. Sağlık ve güvenlik hususlarının resmi bir yönetim sisteminin uygulanması yoluyla uygun şekilde. AİKB PG 1 ve 4 Sorumlulukları n belirlenmesi İlgili olduğu yerde inşaat, işletme ve kapama öncesi yürürlüğe alma. Gerektiği gibi uygulama. SGYS hazırlanmış ve uygulanmış 1.4 Proje için özel bir İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre müdürü atamak. Çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin uygulanması. AİKB PG 1 İnşaat öncesinde ve daha sonra Projenin ömrü boyunca. Projeye İSGÇ müdürünün atanması
3 1.5 Halihazırda 2016 Proje ÇSED paketinin bir parçası olarak, ilgili olduğu yerlerde, içinde geliştirilmiş olan mevcut çevresel ve sosyal yönetim ve izleme planlarını tam ayrıntılı planlar olarak ile geliştirmek ve bunları ÇS ve SG yönetim sistemleri içine entegre etmek. Bu gibi planları Projenin ömrü boyunca uygulamak ve devam ettirmek. Bu planlar şunları aşağıdakileri içerir: Çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik hususlarının uygun yönetim ve izleme planları aracılığı ile ve izlenmesi. AİKB PG1 En iyi uygulamalar Harici danışmanlar, gerekli olursa Sorumlulukları n belirlenmesi Her çerçeve / plan tarafından tanımlandığı şekilde inşaat, işletme ve kapama öncesinde ilgili olduğu yerlerde Tam olarak geliştirilmiş çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik yönetim ve izleme planları hazırlanmış ve uygulanmış. Hava Emisyonları Yönetim Planı Biyoçeşitlilik Yönetim Planı Toplum, Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği Yönetim Planı Toplumsal Çerçevesi (eylem 1.6'ya bakın) Kavramsal Maden Kapama Çerçevesi (eylem 3.4'e bakın) Yüklenici Yönetimi Çerçevesi Kültürel Miras Yönetim Planı Siyanür Yönetimi Çerçevesi (eylem 3.1'e bakın) Acil Müdahale Planı Tehlikeli Maddeler Yönetim Planı İşgücü Yönetim Planı Geçim Kaynağı Restorasyonu Çerçevesi (eylem 5.1'e bakın) Maden Atık Yönetim Planı Gürültü ve Titreşim Yönetim Planı Madeni Olmayan Atıkların Yönetim Planı Paydaş Katılım Planı (eylem 10.1'e bakın) Ulaşım Yönetim Planı Su ı Yönetim Planı
4 1.6 Toplumsal Çerçevesine ve toplum kalkınma ihtiyaçları değerlendirmesine dayalı ayrıntılı bir Toplumsal Planı hazırlamak. Toplumsal kalkınma AİKB PG yılı 3. Çeyrek sonu Tamamlanmış Toplumsal Planı 1.7 Gerekli maddelerin ihaleler ve sözleşmeler içine dahil edilmesi ve in yüklenici ve tedarikçi performansını düzenli olarak izlemesi ve denetimleri de dahil olmak üzere yükleniciler ve tedarikçiler ile ilişkili çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik ve işgücü risklerini yönetmek için gerekli şartların mevcut olmasını sağlamak. Yüklenicilerle ilgili potansiyel çevre, sağlık, güvenlik ve işgücü risklerinin ve izlenmesi. AİKB PG 1,2 ve 4 En iyi uygulamalar Sorumlulukları n belirlenmesi Yüklenicilerin veya tedarikçilerin atanmasından önce mevcut. Sözleşme süreleri boyunca yönetim ve izleme. Yüklenici ve tedarik zinciri çevresel, sosyal, sağlık, güvenlik ve işgücü risklerini yönetmek için yeterli şartlar mevcut. PG2 İşgücü ve Çalışma Koşulları 2.1 çalışanları ve yükleniciler için İnsan ı (İK) hükümlerinin ve çalışma koşullarının PG 2 ve ulusal çalışma gereklilikleri ile uyumlu olmalarını sağlamak. Yükleniciler ile ilgili olarak 1.4'e bakın. ve yüklenici işgücü risklerinin uygun AİKB PG 2 İş gücü mevzuatı İnşaat öncesinde ve Projenin ömrü boyunca. PK G ve ulusal işgücü gereksinimleri ile uyumlu İK hükümleri ve çalışma koşulları. Yüklenicilere uygulanan İK gereklilikleri. 2.2 AİKB'ye çalışan ve yüklenicilerin konaklama seçeneklerine ilişkin bir gözden geçirme ve plan sağlamak. İşçi / yüklenici konaklama risklerinin. AİKB PG 2 Yükleniciler İnşaat işlerinin başlamasından en az bir ay önce. Çalışan ve yüklenicilerin konaklama seçeneklerinin gözden geçirilmesi ve planın alınması
5 2.3 Projede görev alacak çalışan ve yüklenicilerin konaklamasının "UFK/AİKB İşçilerin konaklaması: Prosesler ve standartlar" kılavuzu notunda açıklanan gereklilikleri karşılamasını sağlamak. Çalışan / yüklenici konaklama risklerinin. AİKB PG 2 Yükleniciler Konaklama alanları geliştirme ve kullanma sırasında Çalışanların ve yüklenicilerin "UFK/AİKB Çalışanların konaklaması: Prosesler ve standartlar" kılavuzu notunda açıklanan gereklilikler ile uyumlu şekilde konaklaması. PG3 Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi 3.1 Seçilen siyanür tedarikçisi ile birlikte, siyanürün taşınması, depolanması, elleçlenmesi ve kullanımına ilişkin potansiyel risklerin için Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu'na (ICMC) uygun bir Siyanür Yönetim Planını hazırlamak ve uygulamak. Siyanürün taşınması, depolanması, elleçlenmesi ve kullanımı AİKB PG 3 Uluslararası Siyanür Yönetimi Kodu Seçilmiş siyanür tedarikçisi İlk siyanür sevkiyatından önce. Siyanür Yönetimi Planı hazırlanmış ve uygulanmış. 3.2 Bir kaza meydana gelmesi veya planlanmayan bir olay olması durumda siyanürün su üzerindeki potansiyel risklerini daha detaylı inceleyen siyanür risk modellemesini yapmak. Siyanür risk AİKB PG 3 Danışman 2016 sonu Siyanür risk modellemesiyapıl ması 3.3 Projenin işletilmesi ve siyanürün taşınması için ICMC sertifikasını almak. Siyanür risk En iyi uygulamalar Danışman İşletmenin başlamasından sonra 3 yıl içinde ICMC sertifikası mevcut
6 3.4 Proje için uygun bir maden kapama planının aşağıdaki şekilde mevcut olmasını sağlamak: Kavramsal kapama ve planı - madencilik çalışmalarının başlamasından 1 yıl sonra; Kapama planı - madencilik çalışmalarının başlamasından sonraki 3 yıl içerisinde; Kapama ve kapama sonrası etki AİKB PG 1, 3, 4 ve 6 Madencilik çalışmalarının başlamasından sonra bir yıl içinde kavramsal plan Kavramsal Kapama Planı mevcut ve zaman çizelgesine göre tam bir plan haline getirilmiş Nihai kapama planı - madencilik çalışmalarının tamamlanmasından 2 yıl önce; PG4 Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği 4.1 Güvenlik ve İnsan Hakları hakkında Gönüllü İlkeler ile uyumlu bir güvenlik planı geliştirmek ve uygulamak. Güvenlik risk AİKB PG 4 İnşaatın başlamasından önce İşletmenin başlamasından önce revize edilmiş ve güncellenmiş Güvenlik planı mevcut ve uygulanmış PG5 Arazi Edinimi ve Zorunlu Yerleştirme 5.1 Geçim ı Restorasyonu Çerçevesine dayalı ayrıntılı bir Geçim ı Restorasyonu Planı geliştirmek ve uygulamak. Fiziksel ve ekonomik olarak yerleri değiştirilen arazi sahipleri ve arazi kullanıcılarının uygun şekilde azaltılmış geçim kaynağı riskleri AİKB PG5 Madencilik çalışmalarının başlamasından önce Tamamlanmış ve uygulanmış Geçim ı Restorasyonu Planı
7 PG6 Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal ın Sürdürülebilir Yönetimi 6.1 Biyoçeşitlilik Planını (BÇEP) BÇEP Programına uygun olarak uygulamak. Biyoçeşitlilik Özellikleri ve Kritik Yaşam Ortamına etkiler AİKB PG 6 Dahili OMAS Harici biyoçeşitlilik uzmanları BÇEP'de belirtildiği gibi. BÇEP'de belirtildiği gibi. PG8 Kültürel Miras 8.1 İnşaat çalışmaları ve işletme sırasında şans eseri buluntular prosedürünü uygulamak Potansiyel şans eseri buluntuların AİKB PG 8 ve yükleniciler İnşaat çalışmaları ve işletme sırasında Şans eseri buluntuların (eğer varsa) şans eseri buluntular Prosedürü ve ulusal mevzuat ile uyumlu olarak uygun şekilde yönetilmiş olması PG10 Bilgi Açıklama ve Paydaş Katılımı 10.1 Projenin ömrü boyunca paydaş katılım planını (PKP) uygulamak ve devam ettirmek. PKP düzenli bir bazda revize edilmeli ve güncellenmelidir. PKP mevcut şirket Prosedürleri içine entegre edilmelidir. Uygun paydaş katılımı ve bilgi paylaşımı AİKB PG 10 ÇSED in duyurulması sırasında ve Projenin ömrü boyunca. Uygulanan ve devam ettirilen PKP 10.2 Projenin ömrü boyunca bir işlevsel harici şikayet mekanizmasını devam ettirmek Paydaş şikayet AİKB PG 10 ÇSED in açıklaması sırasında ve Projenin ömrü boyunca. Uygulanan ve devam ettirilen şikayet mekanizması.
8 10.3 Mevcut olduğunda PKP'na uygun olarak nihai maden kapama planını açıklamak. Bilgi paylaşımı AİKB PG 10 Nihai kapama planı mevcut olduğunda Duyurulan nihai maden kapama planı.
Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Tehlikeli Madde Yönetim Planı