Haberler > Yurttan Haberler > İçel > Egemenlik Kavşağı’nın yüzde 60’ı tamamlandı
MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hayata geçirdiği üçüncü büyük projesi olan ve H.
MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hayata geçirdiği üçüncü büyük projesi olan ve H. Okan Merzeci-Üniversite Caddesi’nde yapımına başlanan Egemenlik Katlı Kavşağı’nın yüzde 60’ı tamamlandı.
Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğuna çözüm amaçlı hayata geçirdiği Egemenlik Katlı Kavşağı projesini hizmetine sunabilmek için tüm ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hizmete açılacak olan katlı kavşak projesinde çalışmalar dört bir koldan devam ediyor. Altyapı ve yağmursuyu hattı çalışmalarının yüzde 40’ı, orta gövde kazısı yüzde 80 oranında tamamlanırken, zemin iyileştirme ve kaya dolgu çalışmaları devam ediyor. Doğu-batı yönünde battı-çıktı, 2 şerit gidiş, 2 şerit dönüş, yan yollar ise iki tarafta da ikişer şerit olarak planlanan projede üst yapı çalışmaları kapsamında 331 adet fore kazığı ve başlık kirişleri yerleştirilirken, istinat duvarının yüzde 90’ı tamamlandı. Kavşağın batı kısmında Kelveli Caddesi’ne kadar olan yolda asfalt ve bordür çalışmalarına devam eden ekipler, güney batı yan yolda asfalt ve kaldırım çalışmalarını başlattı. Kavşağa bağlanan yan yollarda üst yapı terasman çalışmaları devam ederken, yol temeli ve dolgu çalışmalarının yapıldığı bölgede, sıkıştırılan zeminin sağlamlaştırılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Egemenlik Kavşağı’nda önümüzdeki haftadan itibaren cephe panellerinin ve prekast kirişlerin montajını yapacak. Saatte 935 aracın geçeceği kavşakta, doğu–batı istikametinde battı-çıktı transit geçit, kuzey-güney istikametinde ise sinyalize geçiş yapılacak. Ulaşım Master Planına göre yapılan bu projenin dalış ve çıkış uzunluğu ise 370 metre olacak.