Şu anda başka bir ekip üyesine atanması gerektiğini görev için atanmışsa, bu görev Microsoft Office Project Web Accessyeniden atayabilirsiniz. Görevi yeniden atamayı proje yöneticisi tarafından ekip üyesinin zaman çizelgesi ve görev durumu eklenen kullanılabilir önce onaylanması gerekmez.
Not: Kuruluşunuzun ayarlarına bağlı olarak, Office Project Web Access uygulamasında projeniz için görev yeniden atamaları kullanılamıyor olabilir. Bir görevi yeniden atamanız gerektiği halde, Çalışmam sayfasında bunu yapacak seçenekler göremiyorsanız, proje yöneticinize başvurun.
İpucu: Birden fazla görevi yeniden atamak için, yeniden atayacağınız her görevin yanındaki onay kutusunu seçin ve Çalışmayı Yeniden Ata'yı tıklatın.
Not: Ekip lideriyseniz, çalışmayı eşit şekilde dağıtarak görevi kaynak ekibinizin tamamına yeniden atayabilirsiniz. Ekip lideri değilseniz, görevler yalnızca bir kaynağa yeniden atanabilir. Görevi birden fazla kaynağa yeniden atamanız gerekirse ve ekip lideri değilseniz, proje yöneticinize başvurun.
Not: Bir görev başka bir kaynağa bütün olarak yeniden atandığında ve yeniden atama onaylandığında, görevdeki kalan çalışmanın tamamı yeni kaynağa atanır. Fiili değerler yeniden atamadan önce görevde raporlanmışsa, eski kaynak, yeni kaynağın atama başlangıç tarihiyle aynı olan bir bitiş tarihine kadar göreve atanmış olarak kalır. Görevde fiili değerler raporlanmamışsa, görev bütünüyle yeni kaynağa yeniden atanır ve özgün kaynak ataması kaldırılır.