MICROSOFT PROJECT IN TEMELLERI...
Download "MICROSOFT PROJECT IN TEMELLERI..."
1 MICROSOFT PROJECT IN TEMELLERI... 3 BIR PROJE DOSYASI AÇMAK... 3 YENI BIR PROJE DOSYASI KAYDETMEK... 3 BIR DOSYAYI YENI BIR ADLA KAYDETMEK VE KAPATMAK... 3 BIR HÜCRE VEYA ALAN SEÇMEK... 3 BIR ALANA METIN GIRMEK... 3 GIZLENMI SÜTUNLARI GÖRÜNTÜLEMEK... 3 GANTT CHART TA PROJE GÖRÜNTÜLERI... 3 BIR PROJENIN ZAMANLAMASINI EN HIZLI BITECEK EKILDE YAPMAK... 5 BIR PROJENIN ZAMANLAMASINI BELLI BIR TARIHTE BITECEK EKILDE YAPMAK... 6 PROJE GÖREVLERIYLE ÇALIMAK... 7 BIR GÖREV GIRMEK... 7 BIR KILOMETRE TAI GIRMEK... 7 GÖREVLERI BALAMAK... 7 GÖREVLER ARASINDAKI LIKILER... 7 LERI GIDEN VEYA GERI KALAN GÖREV ZAMANINI BELIRLEME... 8 PROJENIN ANAHATTINI BELIRLEMEK... 9 BIR ÖZET GÖREV YARATMAK... 9 BIR GÖREVI INDIRGEMEK... 9 BIR ÖZET GÖREVI DARALTMAK... 9 BIR ÖZET GÖREVI HER DEFASINDA BIR DÜZEY GENILETMEK... 9 ANAHAT SEMBOLLERINI GÖRÜNTÜLEMEK... 9 BIR ANAHATTI GENILETMEK... 9 ZAMAN ARALIINI AYARLAMAK... 9 ANAHAT NUMARALARINI GÖRÜNTÜLEMEK... 9 PROJE KAYNAKLARINI YÖNETMEK...11 BIR GÖREVE KAYNAK ATAMAK...11 KAYNAK AYRINTILARINI GIRMEK...11 BIR GÖREVDEN BIR KAYNAI ÇIKARMAK...11 DEIKEN KAYNAK MALIYETLERINI ATAMAK...12 SABIT KAYNAK MALIYETLERINI ATAMAK...12 BIRÇOK KAYNAI AYNI BILGILERLE DÜZENLEMEK...12 ÇALIMA ZAMANINI DEITIRMEK...13 YENI TEMEL TAKVIMLER YARATMAK...13 STANDART IGÜNLERINI DEITIRMEK...14 BIR KAYNAI YENI BIR TEMEL TAKVIME ATAMAK...14 KAYNAK TAKVIMINI DÜZENLEMEK...14 KAYNAK YÜKLERINI YÖNETMEK...16 KAYNAK I YÜKLERINI GÖRÜNTÜLEMEK...17 KAYNAK ÇAKIMALARINI ÇÖZÜMLEMEK...17 PROJE SÜZGEÇLERINI UYGULAMAK VE SIRALAMA YAPMAK...19 BIR GÖRÜNTÜ SÜZGECI UYGULAMAK...19 BIR VURGULAMA SÜZGECI UYGULAMAK...19 BIR SÜZGECI IPTAL ETMEK VE TÜM GÖREVLERI GÖRÜNTÜLEMEK...19 ETKILEIMLI BIR SÜZGECI UYGULAMA...19 ÖZEL BIR SÜZGEÇ YARATMAK...192 GANTT CHART IN ZAMAN ARALIINI DEITIRMEK...20 TEK BIR ALANA GÖRE SIRALAMAK...20 ÇOK SAYIDA ALANA GÖRE SIRALAMAK...20 SIRALAMA SIRASINDA ÖZGÜN GÖREV ID NUMARALARINI MUHAFAZA ETMEK...20 ÇOK SAYIDA PROJEYLE ÇALIMAK...20 BIR PROJE ÇALIMA ALANI YARATMAK...20 PROJE DOSYALARINI BIRLETIRMEK...21 BIR ANA PROJEYE BIR ALT PROJE ATAMAK...21 GÖRÜNÜMLERI VE RAPORLARI YAZDIRMAK...22 MS PROJECT IN PROJE GÖRÜNÜMÜNÜ DEITIRMESINI SALAMAK...22 GÖRÜNÜMLER VE RAPORLAR IÇIN HEADER, FOOTER VE GÖSTERGELERI DEITIRMEK...22 PROJE MALIYETLERINI AYARLAMAK...24 GÖREV MALIYETLERINI GÖRÜNTÜLEMEK...24 BÜTÇE FAZLASI GÖREVLERI BELIRLEMEK...24 BÜTÇEYE UYMASI IÇIN MALIYETLERI DÜÜRMEK...24 GÖREV KISITLAMALARININ ZAMANLAMASINI YAPMAK...25 GÖREV KISITLAMALARI KOYMAK...25 PLANNING WIZARD I AÇMAK...25 KISITLAMA ÇAKIMALARINI ÇÖZÜMLEMEK...26 PROJE SÜRECINI IZLEMEK...27 TRACKING ARAÇ ÇUBUUNU GÖRÜNTÜLEMEK...28 GEÇERLI ZAMAN ÇIZELGESINI GÜNCEL VERILERLE GÜNCELLETIRMEK...28 BIR GÖREVI BELIRLI BIR % TAMAMLANMASIYLA GÜNCELLETIRMEK...28 GEÇERLI ZAMAN ÇIZELGESINI CETVELLE KARILATIRMAK...29 GÜNCEL VERILERI CETVELLE KARILATIRMAK...29 KRITIK YOLLA ÇALIMAK...29 KRITIK YOLU PARÇALAMAK...29 KRITIK YOL ÜSTÜNDEKI GÖREVLERI GÖRÜNTÜLEMEK...29 KRITIK YOLU KISALTMAK...29 TABLOLARI, GÖRÜNÜMLERI VE RAPORLARI ÖZELLETIRMEK...30 ÖZEL BIR TABLO YARATMAK...30 ÖZEL BIR GÖRÜNÜM YARATMAK...30 METNI BIÇIMLENDIRMEK...30 ÖZEL BIR RAPOR YARATMAK...30 PERT CHART LARI KULLANMAK...32 PERT CHART TEMELLERI...33 PERT CHART A BIR GÖREV EKLEMEK...33 PERT CHART TA GÖREVLERE ILIKILER ATAMAK...33 BIR ILIKIYI IPTAL ETMEK...33 PERT CHART IN DÜZENINI DEITIRMEK...34 PERT CHART TAKI ALANLARI DEITIRMEK...34 GÖREVLERE KAYNAK ATAMAK IÇIN PERT CHART I KULLANMAK...34 ÖNCEL VE ARDIL GÖREVLERI GÖRÜNTÜLEMEK...343 Microsoft Project in Temelleri Bir proje dosyası açmak File open iletiim kutusunu görüntülemek için Standart araç çubuundan Open dümesine tıkladıktan sonra projenin adına çift tıklamak gerekir. Bu ilem File menüsünden Open komutuyla da yapılır. Yeni bir proje dosyası kaydetmek File save iletiim kutusunu görüntülemek için Standart araç çubuundan Save dümesine tıklamak gerekir. Bu ilem File menüsünden Save ile de yapılır. Bir dosyayı yeni bir adla kaydetmek ve kapatmak File menüsünden Save as komutuyla çıkan iletiim kutusuna vermek istediiniz ismi yazarak OK e basmanız yeterlidir. File menüsünden Close komutu ile kapatabilirsiniz. Bir hücre veya alan seçmek Seçmek için hücre ya da alana tıklamak yeterlidir. Bir sonraki hücre ya da alana geçmek için Tab e basmak gerekir. Bir alana metin girmek Alanı seçip yazmaya balamak yeterlidir. Gizlenmi sütunları görüntülemek Yatay kaydırma çubuu üzerinde sa veya sol ok iaretine tıklayarak ya da kaydırma kutusunun sa veya soluna tıklayarak sütunları görüntüleyebilirsiniz. Görünümler bilgisini girmek, deitirmek ya da görüntülemek için Task Görünümlerini kullanabilirsiniz. Task View Gantt Chart PERT Chart Açıklama lerin listesinin ve bu ileri ve sürelerinin zamana yayılmı haldeki grafiinin gösterildii görüntü. Bu görüntüyü i listesini girmek ve zamanlama yapmak için kullanabilirsiniz. Tüm ileri ve balantılarını gösteren4 Calendar Task Usage Tracking Gantt Task Sheet diagram. Bu görüntüyü programınızı flowchart görüntüsünde görüntülemek için kullanabilirsiniz. leri ve sürelerini gösteren aylık takvim. Bu görüntüyü belli bir ya da birkaç haftayı görüntülemek için kullanabilirsiniz. Her iin altındaki atanmı kaynakları gösteren görünüm. Bu görünümü kaynaklarınızın yaptıı i miktarını ayarlamak için kullanabilirsiniz. lerin listesinin ve her i için planlanan ve gerçekleeni sütunlar halinde gösteren görünüm. Bu görünümü istenen ve gerçekleen planı karılatırmak için kullanabilirsiniz. lerin listelendii görünüm. Bu görünümü ileri tablo halinde girmek ve görüntülemek için kullanabilirsiniz. Kaynak bilgisini girmek, deitirmek ya da görüntülemek için Kaynak Görünümlerini kullanabilirsiniz. Kaynak Görünümü Resource Graph Resource Sheet Resource Usage Açıklama Kaynak kullanımı, gider ya da ileri zaman üzerinde gösteren grafik. Bu görüntüyü tek ya da bir grup kaynakla ilgili bilgileri zamana yayılmı olarak görmek istediinizde kullanabilirsiniz. Kaynakların listesi. Bu görünümü tablo formatında kaynak bilgisi girmek ve deitirmek için kullanabilirsiniz. Her kaynaın altında atandıı görevleri gösteren liste. Bu görünümü her kaynak için gider ve i yükünü görüntülemek için kullanabilirsiniz.5 Gantt Chart ta proje görüntüleri Balangıcı için Alt+home, bitii içinse Alt+End tularına basmak gerekir. lk görevdeki ilk hücreye gitmek için Ctrl+Home tularına basmak gerekir. Bir projenin zamanlamasını en hızlı bitecek ekilde yapmak Bunun için File menüsünden Project Info ya ulamak ve bu pencereden Schedule From aaı okuna tıklayarak Project Start Date i öncelikle seçmek gerekir. Bu kutuya projenizin balamasını istediiniz tarihi girin.6 Bir projenin zamanlamasını belli bir tarihte bitecek ekilde yapmak Bunun için File menüsünden Project Info ya ulamak ve bu pencereden Schedule From aaı okuna tıklayarak Project Finish Date i öncelikle seçmek gerekir. Bu kutuya projenizin bitmesini istediiniz tarihi girin.7 Proje Görevleriyle Çalımak Bir görev girmek Task Name sütununa tıkladıktan sonra görevin açıklamasını yazabilirsiniz. Ardından ENTER a basabilirsiniz. Bir görev girdikten sonra, bu görev için hafta, gün, saat veya dakika birimlerinden biriyle süre girebilirsiniz. Girilebilecek sürelerle ilgili kısaltmalar öyle: Birim hafta gün saat dakika Kısaltma w d (default) h m Bir görevi kaydetmek ve bir sonraki sütuna geçmek için TAB i de kullanabilirsiniz. Yeni bir görev eklemek için eklemek istediiniz satırı seçip ve bo bir satır ekleme ilemini Insert menüsünden Insert Task komutuyla gerçekletirin. Görevi taımak içinse ya yeni konumuna sürükleyin ya da Cut ve Paste komutlarını kullanın. Görevi Silmek için Edit menüsünden Delete Task i seçmeniz gerekir. Toplantılar gibi yinelenen görevleri girmek için Insert menüsünden Insert recurring Tasks komutunu seçmeniz gerekir. Bir kilometre taı girmek Bir kilometre taı projenizdeki ara bir amaç ve denetim noktasıdır. Bir kilometre taı girmek bir görev girmeye benzer, tek farkı sürenin sıfır olmasıdır. Görevleri balamak Bir projede ayrı görevlerin listesini tutmaktan çok görev ilikilerini görmemiz önemlidir. Görevleri ilikilendirmenin en hızlı yolu Standart araç çubuundaki link tasks dümesi ya da Edit menüsündeki Link tasks komutudur. Görevler arasındaki likiler Project ile bir görevin balangıcını veya bitiini baka bir görevin balangıç veya bitiine balı hale getirebilirsiniz. Baka bir görevin balayabilmesi için, balaması veya bitmesi gereken bir göreve predecessor, baka bir görevin balangıç veya bitiine dayanan bir göreve ise successer adı verilir. Görevleri baladıınızda finish-to-start ilikisi default iliki olarak atanır. Ilk görev bittiinde bir sonraki görev balar. likilere genel olarak bakacak olursak: Finish-to-finish : her iki görevin de aynı anda bittii bir ilikidir.ff Gantt Chart görüntüsü :8 start-to-start : ki görev aynı anda balar.ss Gantt Chart görüntüsü : Start-to-finish : Bir görevin bitmesi daha sonraki görevin balamasına balı olduu zaman gerçekleir.sf Gantt Chart görüntüsü : Finish-to-start : ilk görev bittiinde bir sonraki balar. Gantt Chart görüntüsü : Bir göreve çift tıklayarak Task Information iletiim kutusunu çıkartabilirsiniz. Bu kutuda yer alan Predecessors sekmesinde öncel görevin görev numarasını, ileri giden veya geri kalan zamanı ve type sütununda iliki türünün kısaltmasını belirleyebilirsiniz. leri giden veya geri kalan görev zamanını belirleme Bir görevin balangıcının, öncelinin bitiinden önce geldii örtümelere ileri giden zaman, iki görev arasındaki boluk veya gecikme de geri kalan zaman olarak adlandırılır. Geri kalan zamanı girerken önüne artı, ileri gideni yazarkense önüne eksi koyabiliriz. stersek yüzde cinsinden de gecikme ve erken gitmeleri belirleyebiliriz. Gantt tablosunda Task Info iletiim kutusunu göreve çift tıklayarak açtıktan ve Predecessors sekmesinde tıkladıktan sonra Lag sütununa konan bir eksi izleyen ileri giden zamanı veya bir artı izleyen geri kalan zamanı olarak girilebilir.leri giden zamanı bir öncül görevin tamamlanma yüzdesi olarak da belirlenebilir.9 Projenin anahattını Belirlemek Bir özet görev yaratmak Özet görevler, altlarında girintilenmi altgörevleri bulunan genel balıklardır. Projenin büyük evrelerini tanımlayan bir anahat yapısı sunar. Bir özet görevin zamanlaması, otomatik olarak, ilk altgörevin balangıç tarihinde balamak üzere yapılır, biti tarihi ise en son alt görevin biti tarihidir. Özet görev olması gereken bir görevin altındaki görevleri seçin. Formatting araç çubuundan Indent dümesine tıklayın. Bir görevi indirgemek ndirgenecek görevleri seçin. Formatting araç çubuundan Indent dümesine tıklayın. Bir özet görevi daraltmak Bir özet görevi seçin. Formatting araç çubuundan Hide Subtasks dümesine tıklayın. Bir özet görevi her defasında bir düzey geniletmek Bir özet görev seçin. Formatting araç çubuundan show subtasks dümesine tıklayın. Anahat sembollerini görüntülemek Formatting araç çubuundan Outline symbols dümesine tıklayın. Bir anahattı geniletmek Formatting araç çubuundan Show all tasks dümesine tıklayın. Zaman aralıını ayarlamak Daha büyük tablo elde etmek için zoom Out dümesine ya da daha fazla ayrıntı görmek için zoom In dümesine tıklayın. Anahat numaralarını görüntülemek Tools menüsünden Options komutuna tıklayın. View sekmesinden Show Outline Number onay kutusuna tıklayın.10 11 Proje Kaynaklarını Yönetmek Bir göreve kaynak atamak Gantt tablosundan bir görev seçin ve Resource Assignment dümesine tıklayın. letiim kutusundaki Name hücresine kaynak adını girin ve Assign dümesine tıklayın. Ya da Resource assignment iletiim kutusunda var olan bir kaynak adını seçin ve kaynaı atamak istediiniz göreve sürükleyin. Kaynak ayrıntılarını girmek Resource Information iletiim kutusunu görüntülemek için Resource Assignment iletiim kutusundaki kaynak adına çift tıklayın. Resource Information iletiim kutusuna ek kaynakların ayrntılarını girersiniz. Adların baharfleri, grup adları veya kodlar gibi bir kaynak hakkında ek bilgileri de salayabilir. Ayrıca ücret ve takvim bilgilerini de girebilirsiniz. Bu iletiim kutusuna istenen hereyi girmek seçime göre deiir ve projenize balıdır. Bununla beraber, bir kaynak hakkında bu ayrıntıları salamak, size kısayol kullanma avantajını verir, kaynakların listesini düzenlemeyi kolaylatırır ve daha iyi rapor çıkarmayı salar. Bir görevden bir kaynaı çıkarmak Gantt tablosundan, atanmı kaynaı sileceiniz görevi seçin. Resource assignment iletiim kutusundaki remove dümesine tıklayın.12 Maliyetlerle çalımak Maliyetler sabit veya deiken olabilir. Örnein, yükleniciler bir i için çounlukla görev planlandıından kısa da uzun da sürse, fiyatın aynı kalması anlamına gelen sabit ücreti teklif ederler. Dier taraftan deiken maliyet, çalıma zamanlarına veya her bir kullanıma göre masraf oluturan kiileri ve malzemeleri içerir. Ücretleri, standart veya fazla mesai oranlarına göre daıtabilirsiniz. Her bir kullanım için ücret daıtamazsınız. Microsoft Project, Accrue at listesinden seçebileceiniz üç tür maliyet ekleme yöntemi içerir: Start: kaynaı kullanan bir görev balar balamaz maliyet ekleniyorsa bu yöntemi seçin. End: maliyetler görev bitinceye kadar eklenmiyorsa bu yöntemi seçin. Sabit maliyetler çounlukla her bir görevin sonunda oluur. Prorated: Kaynaı kullanan görev ilerlerken yapılan ie göre maliyetler ekleniyorsa bunu seçin. Prorated default ödeme yöntemidir. Deiken kaynak maliyetlerini atamak Resource Assignment iletiim kutusundaki kaynaklardan birine çift tıklayınca ortaya çıkan Resource Information iletiim kutusunda, Std Rate ve Ovt Rate kutularına deiken maliyetleri girin. Accrue At listesinden bir ödeme yöntemi seçin. Sabit kaynak maliyetlerini atamak Resource Information iletiim kutusunda, accrue at listesinden ödeme yöntemi olarak End I seçin. View menüsünden önce Table, sonra da Cost komutlarına tıklayın. Istediiniz görevin Fixed cost sütununa ücreti girin. Girdi çubuunda giri dümesine tıklayın. Birçok kaynaı aynı bilgilerle düzenlemek View menüsünden Resource Sheet komutuna tıklayın. Düzenlenecek kaynakları seçin. Insert menüsünden Resource Information komutuna tıklayın. Multiple Resource Information iletiim kutusunda, seçtiiniz tüm görevlere uygulanmasını istediiniz kaynak ayrıntılarını girin.13 Çalıma Zamanını Deitirmek Microsoft Project te temel takvimler ve kaynak takvimleri olarak adlandırılan iki tür takvim vardır. Bir temel takvim, proje veya bir kaynak grubu için olaan igünleriyle çalıılmayan günleri ve saatlerini tanımlar. Bir kaynak takvimi ise eriilebilirlii temel takvime uymayan belirli bir kaynaın igünleriyle çalıılmayan günlerini tanımlar. Varsayılan temel takvim Standart olarak adlandırılır. Bu takvim ölen bir saatlik arası olan ve hiç tatil bulunmayan, günün çalıılan 08:00-17:00 saatleri arasını içeren, pazartesi-cuma çalıma haftasını kullanır. Tüm çalıılmayan günleri, hatta resmi ve ulusal tatilleri de belirlemek gerekir. Birçok temel takvim yaratabilir ve projedeki farklı kaynak gruplarını etkilemesini salayabilirsiniz. Bir kaynak takviminin, tek bir kaynak için olan temel takvime göre ayrıcalıkları vardır. Birbirinden ayrı tatilleri, yarızamanlı saatlerin veya düzenli fazla mesailerin zamanlamasını yapmak için kaynak takvimini ayarlayın. Temel takvimleri kullanmak Temel takvimi kaynak grupları için kullanabilirsiniz. Örnein çeitli kaynaklar 08:00-12:00 arası yarızamanlı olarak çalııyorsa, bu saatleri gösteren bir temel takvim yaratabilirsiniz. Yeni temel takvime yarızamanlı gibi bir ad verebilir ve bu takvimi baka projelerde de kullanabilirsiniz. Bir temel takvimi düzenlediinizde, yaptıınız her deiiklik, bu temel takvime balı olan kaynak takvimlerine yansıtılır. Standart takvimde yaptıınız deiikliklerse yalnızca o anki projeyi etkiler, böylece her bir proje kendi takvim grubuna sahip olur. Yeni Temel takvimler yaratmak Tools menüsünden Change Working Time komutuna tıklayın. Create New Base Calendar iletiim kutusunu görüntülemek için New dümesini seçin. Var olan birini temel alan veya almayan yeni bir takvim yaratmak için bir seçenek kutusu seçin.14 Standart igünlerini deitirmek Tools menüsünden Change working time komutuna tıklayın. Deitirmek istediiniz temel takvimi ve deitireceiniz günü seçin. Working time kutularına i saatlerini girin. Bir kaynaı yeni bir temel takvime atamak Microsoft Project bir projedeki tüm kaynakları Standart takvime atar. Kaynakları yeni bir temel atkvime atamak için Resource Information iletiim kutusunu kullanabilirsiniz. Resource Sheet görünümünden kaynaı seçin. Standart araç çubuundan Information dümesine tıklayın. Resource information iletiim kutusunda, Base Cal listesinden uygun temel takvimi seçin. Ya da Resource Sheet görünümünde bir kaynak adına çift tıklayın ve uygun temel takvimi seçin. Kaynak takvimini düzenlemek Resource Sheet görünümünden kaynaı seçin. Seçilen kaynaın takvimini görüntülemek için, Tools menüsünden Change Working time komutuna tıklayın. Gerekli deiiklikleri yapın.15 16 Kaynaklarla Zamanlama Yapmak Bazı görevler, ek kaynak atarsanız daha az zamanda tamamlanabilir. Dier görevler ne kadar insanın atandıına bakmaksızın aynı süreyi gerektirir. Bir zamanlama yöntemi kurmak Microsoft Project kaynak güdümlü ve sabit süreli olmak üzere iki zamanlama yöntemi salar. Microsoft Project varsayılan deer olarak, süreleri kaynakların eriilebilirliine dayanan kaynak güdümlü görevlerin zamanlamasını yapar. Ancak eklenen kaynakların görev süresini etkilemeyecei zamanlar vardır. Bu tür görevler sabit süreli görevler olarak adlandırılır. Kullanacaınız zamanlama yöntemi görevin niteliine göre deiir. Kaynak güdümlü zamanlama Kaynak atamalarının, bir görevin süresini, balangıç ve biti tarihlerini etkilemesini isterseniz, kaynak güdümlü zamanlamayı kullanın. Kaynak güdümlü zamanlamada, görev süresi, i miktarına ve göreve atanan kaynak biriminin sayısına balıdır. Kaynak takvimleri, görevin balangıç ve biti tarihlerini etkiler. Kaynak güdümlü zamanlama görevler arasında paylatırmak için sınırlı sayıda kaynaınız olduu zaman yararlıdır. Microsoft Project kaynakları bir görevden dierine taıdıkça veya kaynak süresini görevlere bölütürdükçe her bir görevin o andaki kaynak sayısıyla ne kadar süreceini anında güncelletirerek gösterir. Kaynak güdümlü zamanlama varsayılan zamanlama yöntemidir. Herhangi bir özel seçim yapmanıza gerek yoktur. Kaynak güdümlü bir göreve yeni kaynaklar ekledikçe, görevin süresi azalır. Kaynak niceliklerini deitirmek Kaynak güdümlü zamanlama Microsoft Project in varsayılan zamanlama yöntemidir ki bu, girdiiniz her bir görevin balangıçta kaynak güdümlü olarak kurulduu anlamına gelir. Task Information iletiim kutusundaki Resource tab inden belirli bir görev için zamanlama yöntemini deitirebilirsiniz. Kaynak güdümlü görevler için, bir göreve atanmı aynı kaynaın birim sayısını deitirdiiniz zaman, görev süresini de deitirebilirsiniz. ( Resource Assignment dümesine tıklayın. Çıkan iletiim kutusunda atanmı kaynaın Units hücresine tıklayın ve birim sayısını girin. Giri dümesine tıklayın.) Örnein bir göreve ek kaynaklar ekleyerek, bir sona ulamak adına bir görevin tamamlanması için gereken süreyi azaltabilirsiniz. Tools, Opitons daki Schedule tabinden her yeni görev için varsayılan zamanlama yöntemini deitirebilirsiniz. Default duration type seçeneinde Resource Driven veya Fixed Duration I belirleyebilirsiniz. Varsayılan zamanlama yöntemini deitirmek, girmi olduunuz görevleri deil, yalnızca yeni görevleri etkiler.17 Sabit süreli görevler kullanmak Bazı görevler için, özellikle bir görevin, atanmı kaynaklara bakılmaksızın tamamlanması için sabit bir süre harcamasını istediinizde, sabit süreli zamanlama yöntemini kullanmayı seçebilirsiniz. Bunu yapmak için Task Information iletiim kutusunu açmak için göreve çift tıklayın. Resource sekmesinde Duration Type'I Fixed Duration a deitirin. Bir sürenin deimeden kalmasını istediinizde veya süreyi kendiniz tahmin etmek istediinizde, sabit süreli zamanlamayı seçin. Hala görevlere kaynak atayabilirsiniz ama Microsoft Project,siz görev atamalarını ayarladıınız zaman süreyi deitirmeyecektir. Kaynak yüklerini Yönetmek Kaynak i yüklerini görüntülemek View menüsünden Resource Sheet, Resource Graph veya Resource Usage görünümlerine, sonra da Resource Management araç çubuundan Resource Allocation View dümesine tıklayın. Kaynak Çakımalarını çözümlemek Kaynak çakımaları, verilen bir zamanda gereken belirli bir kaynaın miktarı, bu kaynak için belirlenmi en fazla birimi atıında oluur. Kaynak çakımaları her zaman aynı görev için olumaz. Aynı kaynaın birden fazla göreve atanması genel bir davranıtır. Görevler örtüürse kaynak fazladan ayrılabilir. Microsoft Project bir kaynak çakıması bulduu zaman durum çubuunda bir mesaj görüntüler. Planınızda çalımaya devam edebilseniz de kaynaklarınızı düzeylendirmeniz gerekir; böylece planınız, görevin tamamlanması için gereken kaynakları kusursuz bir biçimde yansıtabilir. Kaynakları düzeylendirmek, belirli bir kaynaın en yüksek kullanımının, bu kaynak için var olan en fazla birim sayısını geçmediinden emin olmak demektir. Microsoft Project kaynak çakımalarının çözümlenmesi için çeitli yollar sunmaktadır: Projeniz kaynakları düzeylendirmek için çeitli stratejiler kullanılmasını gerektiriyorsa, bunu el ile yapmayı seçebilirsiniz. Kaynakları düzeylendirmeyi kendi kendinize yapmanız, kaynak ataması için yapılan dier ayarlamaları denemenize veya zaman çizelgelerini projenizde belirlenmi gereksinimlere göre düzenlemenize olanak salar. Microsoft Project in kaynak çakımalarını sizin için çözümlemesini salamak için, kaynak düzeylendirme komutlarını kullanabilirsiniz. Bu komutlar çakımaya neden olan görev örtümelerini geciktirerek çakımayı çözümler. Kaynak çakımalarını kendi kendinize çözümlemek Çakımayı kendi kendinize çözümlemeniz gerektiinde, aaıdaki stratejilerden herhangi birini veya bunların bir bileimini kullanabilirsiniz. Var olan bir kaynaın en fazla birimini artırın. Gerçekten ek kaynaklarınız varsa, Resource Information iletiim kutusunda veya Resource Sheet te en fazla birim için daha büyük bir sayı girin.18 Fazladan ayrılmı göreve farklı bir kaynak atayın. i yapabilecek benzer baka bir kaynaınızın olup olmadıını belirleyin. Bunu, kaynakları görevlere atayabileceiniz herhangi bir görünümde yapabilirsiniz. Görev ilikilerini veya kısıtlamalarını ayarlayın. Örtüen iki görev ayırma çakımasına neden olduunda; bir görevin zamanlamasını dieri daha sonra balayacak biçimde yeniden yapabilmelisiniz. Fazla mesaiye izin verin. Task form da veya Resource Form da Ovt Work alanına, kaynak için fazla mesai girebilirsiniz. Bu iin karılıı, fazla mesai oranına göre ödenir. Kaynak takvimindeki igünü ve saatlerini uzatın. Ek iin fazla mesai oranıyla ödenmesini istemez de bu ek iin görevler için hazırlanan zaman çizelgesinde içerilmesini isterseniz (fazla mesai girmek yerine) bu yöntemi kullanın. Kaynakları Otomatik olarak düzeylendirmek Örtüen görevleri (aynı zamanda oluan görevler) geciktirmek, kaynakları düzeylendirmek için en iyi çözümse, Tools menüsündeki Resource Leveling komutunu kullanarak, Microsoft Project in kaynak çakımalarını sizin için çözmesini salayabilirsiniz. Resource leveling iletiim kutusunda, el ile veya otomatik olarak yapılan düzeylendirmeyi belirleyebilirsiniz. El ile düzeylendirmede (default), kaynak çakımalarını kendiniz çözmelisiniz ya da Microsoft Project in kaynaı düzeylendirmesini salamak için Level Now dümesine tıklayabilirsiniz. Automatic seçenek dümesine tıklayarak otomatik düzeylendirme yaptıınız zaman Microsoft Project fazladan ayrılan kaynakları düzeylendirir. Microsoft Project, bir kaynaı düzeylendirdiinde, Delay Gantt görünümündeki Delay alanına görev için bir gecikme ekler (halen ilemde olan görevler dıında). Tüm deiiklikleri iptal etmek için düzeylendirme ileminden hemen sonra, Edit menüsündeki Undo level komutuna veya Resource Leveling iletiim kutusundaki Remove leveling dümesine tıklayabilirsiniz. Projenizin zamanlamasını Finish-to-Start tan balattıysanız (Project Info iletiim kutusunda) otomatik düzeylendirme özelliinin olanaklarından yararlanamayacaksınız. Otomatik düzeylendirme olanaını önleyen dier etkenler, çakıan görev ksıtlamalarını ve çakıan öncel görev ilkilerini belirlemektir. Otomatik düzeylendirmeye olanak tanımak için kısıtlamaları kaldırmanız gerekebilir. Kısaca; kaynak atamalarını ve görev zaman çizelgelerini tek tek ayarlayarak çakımaları kendi kendinize çözümleyin. Ya da Tools menüsünden Resource leveling komutuna tıklayın. Resource leveling iletiim kutusunda el ile veya otomatik düzeylendirmeyi belirleyin. Ya da ilem boyunca size yol göstermesi için Resource Management araç çubuundan, Leveling Help Topics dümesine tıklayın.19 Proje süzgeçlerini Uygulamak ve sıralama yapmak Projenizdeki görev sayısı arttıkça, yalnızca o an için sizi ilgilendiren belli görevleri görüntülemeyi daha kullanılı bulabilirsiniz. Süzgeçler, yalnızca o an için gerek duyduunuz bilgileri görüntüleyerek veya vurgulayarak, geni projelerin yönetilmesini kolaylatırır. Örnein, Microsoft Project yalnızca kilometre talarını, bunlara balı özet görevlerle birlikte görüntüleyen veya vurgulayan, milestones adlı bir süzgeç içermektedir. Dier görevler geçici olarak gizlenir veya vurgulama seçeneiyle vurgulanmaz. Etkileimli süzgeçler, belirleyeceiniz bir ölçütü (bir tarih gibi) girmeye veya bir deer aralıındaki bilgileri görüntülemeye olanak tanır. Bir süzgeç tarafından sunulan bilgileri görüntülemenin iki yolu vardır. Süzgeç varsayılan deer olarak, yalnızca ölçüte uyan bilgileri görüntüler, uymayanları ise gizler. Ayrıca, süzgecin ölçüte uyan bilgileri vurgulaması (bir dier renkte veya koyu olarak göstermesi) seçeneiniz de vardır. Ölçüte uymayan görevleri hala görebilirsiniz. Bir görüntü süzgeci uygulamak Formatting araç çubuundaki Filter liste kutusundan istediiniz süzgece tıklayın. Ya da Tools menüsündeki filtered for altmenüsünden istediiniz süzgece tıklayın. Bir vurgulama süzgeci uygulamak Shift tuuna basılı tutarken, tools menüsündeki filtered for altmenüsünden istediiniz süzgece tıklayın. Bir süzgeci iptal etmek ve tüm görevleri görüntülemek Formatting araç çubuundaki filter kutusundan all tasks seçeneine tıklayın. Etkileimli bir süzgeci uygulama Formatting araç çubuundaki veya filtered for altmenüsündeki filter kutusunda bulunan üç noktalı bir süzgece tıklayın. Bir sonraki iletiim kutusunda süzgece elemek istediiniz ölçütü seçin. Özel bir süzgeç yaratmak Tools menüsünden filtered for komutuna gidin, ardından More fillter komutuna ve new dümesine tıklayıp süzgeç ölçütünü girin.20 Gantt Chart ın zaman aralıını deitirmek Standart araç çubuundan zoom in ve Zoom out dümelerine tıklayın. Ya da ayarları özelletirmek için, timescale iletiim kutusunda zaman aralıı balıına çift tıklayın. Görevleri sıralamak Görevleri ve kaynakları sıralamak, proje bilgilerinizi düzenleyebileceiniz baka bir yoldur. Microsoft Project, siz bir görev veya kaynak girdikçe buna bir ID numarası atar. Varsayılan deer olarak, görevler ve kaynaklar, ID numaralarına göre artan (en küçükten en büyüe) düzende listelenir. Bir projeyi sıraladıınızda, görevlerin sırasını denetlemesi gereken alanları belirleyerek, görevleri veya kaynakları yeniden düzenlersiniz. Tools menüsündeki Sort komutu, sıralama yapmak isteyebileceiniz alanlardan oluan bir altmenü görüntüler. Sort altmenüsündeki Sort By komutuyla ise bir kerede en fazla üç alana veya anahtara kadar belirleme yapabilirsiniz. Görevleri ya da kaynakları sıraladıınızda, bunların ID numaraları, varsayılan biçimde yeni sıralama düzenini yansıtırlar. Sort By iletiim kutusundaki Permanently Renumber Tasks (veya Resources) onay kutusunu iptal ederek, görevleri (veya kaynakları), ID numaralarını etkilemeden yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu seçenek, Microsoft Project te her sıralama yaptıınızda etkin durumdadır. Tek bir alana göre sıralamak Tools menüsünden sort komutuna gidip Sort by a tıklayın. Sıralama yapacaınız alanı ve sıralama yöntemini seçip sort a tıklayın. Çok sayıda alana göre sıralamak Tools menüsünden sort komutuna gidip Sort by a tıklayın. Sıralama yapmak istediiniz ilk alanı seçin. Ardından then by alanlarında sıralama yapmak istediiniz dier alanları seçerek Sort a tıklayın. Sıralama sırasında özgün görev ID numaralarını muhafaza etmek Tools menüsünden sort ve ardından sort by ı seçin. Bu kutuda bulunan permanently Renumber tasks onay kutusunu iptal edip Sort edin. Görev listesini, görev ID numaralarına göre olan özgün sırasına geri döndürmek için Tools menüsünden sort ve ardından sort by ı seçin. Bu kutuda bulunan Reset dümesine ardından da Sort a basın. Çok Sayıda Projeyle Çalımak Geni bir projeyle çalıırken, birçok görev ve kaynakta kaydırma yapmak veya gereken bilgi üzerinde younlamak kullanısız bir yol olabilir. Birçok durumda, hepsi bir ana projeyle ilkilendirilen ayrı alt projelerle çalımak daha kolay olur. Bir Proje çalıma alanı yaratmak Tüm Proje dosyaları açıkken, File menüsündeki Save Workspace komutuna tıklayın.21 Proje Dosyalarını Birletirmek Tools menüsünden Multiple Projects e gidin ve consolidate Projects komutuna tıklayın. Browse dümesine tıklayın ve birletirmek istediiniz dosyaları seçin. Dahil etmediiniz varsayılan ayarlamaları deitirin. Ya da tüm proje dosyaları açıkken Window menüsünden New Window komutuna tıklayın. Birletirmek istediiniz dosyaları seçin.( varsayılan ayarlamalar etkili olacaktır.) Bir ana projeye bir alt proje atamak Ana proje dosyasını açın. Alt proje bilgilerini eklemek istediiniz göreve çift tıklayın. (veya standart araç çubuundan Information dümesine tıklayın). Task Information iletiim kutusunda, advanced sekmesine tıklayın. Browse dümesine tıklayarak alt proje dosyasını seçin. Alt proje bilgisini görmek için, ana dosyadaki göreve çift tıklayın.22 Görünümleri ve Raporları yazdırmak MS Project in proje görünümünü deitirmesini salamak Standart araç çubuundan Gantt chart Wizard dümesine tıklayın ve istediiniz bçimlendirme seçeneklerini belirleyin. Görünümler ve raporlar için header, footer ve göstergeleri deitirmek File menüsünden Page Setup komutuna, sonra biçimlendirmek istediiniz nesne için uygun sekmeye tıklayın. Bilgileri ve nesne için görünmesini istediiniz biçimlendirmeyi belirlemek için sekmeleri, dümeleri ve açılan liste kutularını kullanın. Rapor Kategorisi Açıklama Rapor Tipi Genel bakı Geçerli Etkinlikler Tüm Proje süresinden seçilmi, özet ve kritik görevler, kilometretaları ve zamanlama gibi bilgileri sunar. Balamamı, sürmekte olan, bitmi ve zaman çizelgesinde önde olan veya ileride balaması gereken görevler gibi seçilmi görev bilgilerini sunar. Proje Özeti Üst Düzey Görevler Kritik Görevler Kilometretaları günleri Balamamı görevler leride balayan görevler Sürmekte olan görevler Tamamlanmamı görevler Balamı olması gerekn görevler Daha göster
MS PROJECT 2003 ÇALIŞMA NOTLARI ARAŞ. GÖR. ERSĐN NAMLI ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ENDÜSTRĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ MS Project 2003 çalışma notları Đstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Detaylı Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.
1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen Detaylı Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-I600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805251
Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744
Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA C5-06 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını Detaylı Kullanım kılavuzunuz NAV N GO IGO 8 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3214283
Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAV N GO IGO 8 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAV N GO IGO 8 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, Detaylı Kullanım kılavuzunuz HP PHOTOSMART C4780 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4173541
Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI - 3 Ankara, 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... ii GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1... 3 1. RAPORLAR... 3 1.1. Raporun Bölümleri... 4 1.2. Denetimler... Detaylı Kullanım kılavuzunuz ABBYY SOFTWARE FINEREADER http://tr.yourpdfguides.com/dref/2847448
Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ABBYY SOFTWARE FINEREADER için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ABBYY SOFTWARE FINEREADER tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik Detaylı ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente
ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647 Detaylı Impress Kullanım Kılavuzu
Impress Kullanım Kılavuzu Yazan : Şenol ALDIBAŞ 2012 - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 1 İçindekiler LibreOffice Impress...6 LibreOffice Impress Ekranını Tanıyalım...7 Menü Çubuğu...8 Standart Araç Detaylı Kullanım kılavuzunuz ESET SMART SECURITY 4 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823221
Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET SMART SECURITY 4 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET SMART SECURITY 4 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, Detaylı MSCom2 Doc. N MO-0214-TR KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2004 - Microelettrica Scientifica S.p.A. Date 14.07.2006 Rev. 0
KULLANIM KILAVUZU Copyright 2004 - Microelettrica Scientifica S.p.A. Date 14.07.2006 Rev. 0 ÇNDEKLER 1 Microelettrica Scientifica ve MSCom2 Hakkında Genel Bilgi... 3 1.1 Microelettrica Scientifica... 3 Detaylı Kullanım kılavuzunuz APPLE IPHONE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3670454
Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki APPLE IPHONE tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını Detaylı MICROSOFT WORD 2010 İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT WORD 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 210 35 71 E-posta: its@metu.edu.tr Detaylı Adobe Acrobat 8 Yardımcı El Kitabı
Adobe Acrobat 8 Yardımcı El Kitabı 1 İçindekiler Bölüm 1 Çalışma Alanı... 5 Bölüm 2 PDF Oluşturmak... 34 Bölüm 3 PDF İçeriğini Birleştirmek... 43 Bölüm 4 PDF'leri Dışa Aktarmak... 55 Bölüm 5 İnceleme ve Detaylı CA Clarity PPM. Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu. Sürüm 14.1.00
CA Clarity PPM Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu Sürüm 14.1.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca Detaylı MICROSOFT WORD 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ
WORD İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 1. BÖLÜM...5 MICROSOFT WORD XP...5 GİRİŞ...5 MICROSOFT WORD'Ü BAŞLATMAK...6 ÇALIŞMA ORTAMI...6 ÇALIŞMA ORTAMININ ELEMANLARI...6 GÖRÜNÜM MENÜSÜ...8 EKLE MENÜSÜ...12 YARDIM Detaylı !!!"#$%&%#'"()*+!,&()*,
-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?8@A:7B8B?B@A:7B8B?B@A:7B7B !çindekiler 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Ba"larken 3 TV turu 3 Kurulum 7 TV üzerindeki tu!lar Detaylı CA Clarity PPM. Portföy Yönetimi Senaryoları Kılavuzu. Sürüm 14.2.00
CA Clarity PPM Portföy Yönetimi Senaryoları Kılavuzu Sürüm 14.2.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) Detaylı VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI
VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama Detaylı Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SYNCMASTER 2263UW http://tr.yourpdfguides.com/dref/805342
Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ
İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM Detaylı Kullanım kılavuzunuz SHARP MX-2310U http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874040
Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark. Siteyi Yönetmek
A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 14 Siteyi Yönetmek Bir Web sitesi geliştirme süreci genellikle planlama aşmasıyla başlar. Bu aşamada siteyle ilgili genel fikri oluşturur, Detaylı ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010
İLERİ MODÜL 4 ELEKTRONİK TABLOLAMA MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 Bölüm Amaçları Elektronik tablolama veya hesap tablosu olarak adlandırılan programlar rakam, sözcük ve tarih gibi verilerle, amaca uygun olarak Detaylı Bölüm 4 Writer ile Başlamak
Başlangıç Kılavuzu Bölüm 4 Writer ile Başlamak LibreOffice ile Kelime İşlem Çevirmen: Ayhan YALÇINSOY Web:http://ayalcinsoy.wordpress.com E-posta: ayhanyalcinsoy@gmail.com Telif Hakkı Bu belgenin telif Detaylı Şablonları Kullanmak
A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark 13 Şablonları Kullanmak Şablon (template), diğer belgeleri oluşturmak için temel olarak kullanabileceğiniz bir belgedir. Şablon kullanılarak Detaylı 2016 © DocPlayer.biz.tr Gizlilik Politikası | Hizmet koşulları | Geri bildirim