KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI MART PDF
Download "KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI MART 2017"
1 KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI MART 2017
2 T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Banliyö Sistemleri Şube Müdürlüğü Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi
3 KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI 1. İZMİR TRAMVAYLARI 2. PROJE ÖZETİ 3. KARŞIYAKA TRAMVAYI 4. KONAK TRAMVAYI 5. TRAMVAY ARAÇLARI
4 1. İZMİR TRAMVAYLARI
5 İzmir Ulaşım Ana Planı Tramvay Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yılları arasında 3 üniversiteden akademisyenlerin danışmanlığıyla hazırlanan İzmir Ulaşım Ana Planı çalışmaları sonucunda önerilmiş tramvay projelerinden bir tanesidir.
6 Analiz Bölgeleri Karşıyaka 1 Bornova 2 5 Narlıdere Konak 4 Buca 3 İzmir Ulaşım Ana Planı nda 5 bölgede Tramvay sistemi yapılması öngörülmüştür. 1 numaralı bölge Karşıyaka Tramvayını, 4 numaralı bölge Konak Tramvayını içeren bölgelerdir.
7 Proje Onayı Hazırlanan tramvay projeleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış, AFD, IFC ve INGBANK tarafından kredilenmeye uygun bulunmuştur. İlgili Ulusal ve Uluslararası kurumlar tarafından bilimselliği kabul edilmiştir.
8 2. PROJE ÖZETİ
9 KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI Yüklenici: Gülermak Ağır Sanayi İnş. Taah. A.Ş. Sözleşme Tarihi: Yer Teslimi: İşin bitim tarihi: Teklif Birim Fiyatlı İşler: ,89 TL Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşleri: ,11 TL Anahtar Teslim Götürü Bedel Araç Alımı ve Yedek Parçaları: ,15 EURO Toplam Bedeli: ,00 TL ,15 EURO
10 KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI Konak Tramvayı 12,8 km uzunluğunda, 18 istasyonlu ve 21 Tramvay Araçlı Halkapınar Depo Sahası içinde Atölye ve Yönetim Binası (2.370,50 m²), Destek Binası (393,60 m²) ile güzergah boyunca 6 adet Trafo Binası yer almaktadır. Karşıyaka Tramvayı 8,8 km uzunluğunda, 14 istasyonlu ve 17 Tramvay Araçlı Mavişehir Depo Sahası içinde Atölye ve Yönetim Binası (2.370,50 m²), Destek Binası (393,60 m²) ile güzergah boyunca 4 adet Trafo Binası bulunmaktadır.
11 3. KARŞIYAKA TRAMVAYI
12 Karşıyaka Tramvay Güzergahı Ataşehir ile Alaybey arasında 8,8 km 14 duraklı ve toplam 40 adet makaslı bir hattır. Karşıyaka Tramvayı Yapım İşi kapsamında Mavişehir İzban Depo Sahası bölgesinde de Depo Sahası, Atölye, Yönetim ve Destek Binaları yapılmaktadır.
13 Karşıyaka Tramvay Güzergahı Sivil toplum kuruluşlarının Karşıyaka Tramvay hattının sahil şeridindeki yeşil alandan geçmesi ve otopark kapasitelerinin azalması ile ilgili eleştiriler dikkate alınarak: Bostanlı ve Karşıyaka sahili boyunca hem yeşil alanlarda tescilli ağaçlar, hem de otoparklar korunacak şekilde Karşıyaka Tramvay Güzergahı belirlenmiş olup, hat imalat çalışmaları tamamlanmıştır. Bostanlı Sahili nde Hasan Ali Yücel Bulvarı üzerindeki köprü, hidrolik kesitinin yetersiz oluşu sebebiyle yenilenmektedir. Bu arada, Tramvay Hattı için mevcut araç trafiğinden bağımsız ayrı bir çelik köprü yapılmıştır. Karşıyaka İskele ile Alaybey arasında Tramvay Hattı mevcut yol ve yeşil alanlardaki daralmalar nedeni ile tek hat olarak inşa edilmiştir yılı sonunda Karşıyaka Hattı nda tramvay deneme seferlerine başlanmıştır günü de tüm hattı kapsayan ilk deneme seferi yapılmıştır. Çiğli İzban İstasyonu - Ata Sanayi - Katip Çelebi Üniversitesi istikametine gitmesi planlanan Çiğli uzatma hattının 1. etabı olarak, mevcut tramvay hattının Çiğli İzban İstasyonu na ulaştırılmasına yönelik proje çalışmaları devam etmektedir.
14 Karşıyaka Tramvay Güzergahı İlerleme Durumu Hat imalatları tamamlanmış olup, çevre düzenleme işleri bitme aşamasındadır. Depo Sahası, Atölye, Yönetim ve Destek Binaları tamamlanma aşamasındadır. Hat elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmaları da test aşamasındadır.
15 İnşaat İşlerinde Son Durum Karşıyaka Tramvayı Depo Sahası
16 İnşaat İşlerinde Son Durum Cehar Dudayev Bulvarı Mavişehir Durak Bölgesi
17 İnşaat İşlerinde Son Durum Atakent Yeşil Kesit Bölgesi
18 İnşaat İşlerinde Son Durum Bostanlı Çelik Köprü ve Makas Bölgesi
19 İnşaat İşlerinde Son Durum Karşıyaka İskele Önü Yaya Bölgesi Düzenleme Çalışmaları
20 İnşaat İşlerinde Son Durum Mavişehir Depo Sahasında Tramvay Araçları
21 İnşaat İşlerinde Son Durum tarihinde tüm hat boyunca yapılan Test Sürüşü - Bostanlı Çarşı Bölgesi
22 İnşaat İşlerinde Son Durum tarihinde tüm hat boyunca yapılan Test Sürüşü - Bostanlı Çelik Köprü Geçişi
23 İnşaat İşlerinde Son Durum tarihinde tüm hat boyunca yapılan Test Sürüşü - Nikah Sarayı Bölgesi
24 İnşaat İşlerinde Son Durum tarihinde tüm hat boyunca yapılan Test Sürüşü - Karşıyaka İskele Bölgesi
25 4. KONAK TRAMVAYI
26 Konak Tramvay Güzergahı Fahrettin Altay ile Halkapınar arasında 12.8 km uzunluğunda 18 duraklı bir hattır. Depo Sahası, Atölye, Destek ve Yönetim Binaları Halkapınar da inşa edilmektedir. Hat boyunca ve Depo Sahası nda toplam 36 adet de makas yer alacaktır.
27 Mustafa Kemal Sahil Bulvarı
28 Konak Tramvay Güzergahı İlerleme Durumu Mustafa Kemal Sahil Bulvarı nda 2800 m boyunca iki ayrı tek hat ile Köprü Durağı na, Altgeçit inşaatı sonrası Konak yönünde 1000 m ilerleme sonucunda Karataş geçilmiştir. Liman Caddesi boyunca 800 m, Şehitler Caddesi nde 1100 m ilerleme sağlanmıştır. Şair Eşref Bulvarı I. Etap çalışmaları tamamlanmış, II. Etap çalışmaları sürmektedir. Böylece, Hat imalatlarında % 40 mertebesine ulaşılmıştır. Depo Sahası, Atölye, Yönetim ve Destek Binaları ince imalatları sürmektedir.
29 Konak Tramvayı Proje Güzergahı Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca tramvay hattı inşaatlarıyla paralel olarak orta refüj de rehabilite edilmekte, yeni yerlerine geçirilmeden önce ağaçlarımız bakıma alınmaktadır. Tramvay ve Sahil Düzenleme Projeleri tamamlandığında kıyı boyunca mevcut ağaç varlığımız en az iki katına çıkmış olacaktır. Gazi Bulvarı orta refüjünde asırlık çınar ağaçlarımızın aralarından geçecek olan Konak Tramvayı, Şair Eşref Bulvarı boyunca da mevcut otopark ve semtin sembolü dut ağaçlarımız korunarak Alsancak Camii ne ulaşmaktadır. Daha sonra ise Ali Çetinkaya ve Ziya Gökalp Caddesi üzerinden yol alacak Konak Tramvayı, Alsancak Gar Durağı nın ardından statik ve hidrolik açıdan yetersiz olduğu için yenilenecek olan Meles Köprüsü nde tekrar buluşacak şekilde gidiş - dönüş olmak üzere ikiye ayrılıp Şehitler ve Liman Caddelerini kullanarak Halkapınar da son istasyona ulaşmaktadır. Konak Tramvayı, Fahrettin Altay ve Konak ta İzmir Metrosu ile, Halkapınar da ise hem İzmir Metrosu hem İzban Raylı Sistem Şebekeleri ile entegre çalışacaktır. Aynı zamanda Üçkuyular, Göztepe ve Konak İskele duraklarında da Deniz Ulaşımı ile aktarma imkanları olacaktır.
30 İnşaat İşlerinde Son Durum Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Yönü Çift Hat Bölgesi
31 İnşaat İşlerinde Son Durum Şair Eşref Bulvarı I. Etap Çalışmaları
32 İnşaat İşlerinde Son Durum Şehitler Caddesi Durak Kaplama Çalışmaları
33 İnşaat İşlerinde Son Durum Halkapınar Açık Depolama Alanı, Tramvay Araçları ve Yıkama Ünitesi
34 5. TRAMVAY ARAÇLARI
35 Araçlar Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi kapsamında temin edilecek olan 38 adet tramvay araçlarının imalat ve montajına araç alt yüklenicisi Hyundai Rotem firmasının Adapazarı'ndaki üretim tesislerinde devam etmektedir. 31 adet aracın imalat ve montajı tamamlanmış olup muayene ve kabulleri yapılmıştır. 26 adet Tramvay Aracı Depo Sahalarımıza sevk edilmiştir.
38 Araçlar İlk Tramvay Aracımız 2016 İzmir Enternasyonel Fuarı bünyesinde sergilenmiştir.
İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ALAYBEY-MAVİŞEHİR İLE MUSTAFA KEMAL SAHİL BULVARI-KONAK ARASINDA YAPIMI SÜRDÜRÜLEN TRAMVAY ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ RAPOR 2016/İZMİR 1 Alaybey,