Bigpara Haberler Kap Haberleri Petkm Petkim Petrokimya Holding A.s.`nin 30.09.1999 Tarihli Yazisi Asagiya Cikarilmistir.
Petkm Petkim Petrokimya Holding A.s.`nin 30.09.1999 Tarihli Yazisi Asagiya Cikarilmistir. 30.09.1999 - 00:00 30 Eylül 1999 - 12:09:00
"Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu`nun Seri:VIII, No:20 sayili Tebligi uyarinca yapilan aciklamadir. 17.08.1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketinde Sirketimizin Yarimca Kompleksinde olusan hasarlar ile ilgili olarak gelismelere ait son durum su ana basliklar altinda toplanabilir. 1) Hammadde teminini saglayan iskele ayaklarinda, ITU uzmanlarinca hazirlanan rapor dogrultusunda onarim calismalari buyuk bir hizla devam etmekte olup, programin bir hafta onunde gidilmektedir. Iskelenin, Kasim ayinin ilk yarisinda kullanima hazir hale gelmesi kuvvetle muhtemeldir. 2) Ahsap olan Kuzey Sogutma Kulesindeki devreye alinan 4 bolumun disindaki hasarli 3 bolum ile beton olan Guney Sogutma Kulesindeki hasarin onarimi calismalari, programlarina uygun sekilde devam etmekte olup, Guney Sogutma Kulesi Ekim sonunda, Kuzey Sogutma Kulesi ise Kasim sonunda tam kapasitede devreye girebilecektir. Bilindigi gibi Guney Sogutma Kulesinin hazir hale gelmesi durumunda, Yarimca Kompleksi fabrikalarinin tumu, sogutma suyu acisindan uretim yapabilecek konuma gelebilecektir. 3) Kacaklari giderilerek devreye alinan Sapanca Su Hattindan Yarimca Kompleksi ham su tanklarina su alinmis ve saha ici sogutma suyu hatlari test edilmistir. Test sirasinda olusan kacaklar giderilmis ve Yarimca Kompleksi sogutma suyu sistemi % 60 kapasiteyle devreye alinmistir. Bunu takiben 24 Eylul tarihinde Yarimca Kompleksi Buhar Uretim Sistemi calisir duruma getirilmistir. 4) Genel Atik Sisteminin, 4 Ekim tarihinde devreye girmesi hedeflenmistir. 5) Polistiren (PS) Fabrikasinda yari mamul uretimine 25 Eylul de baslanmis olup, reaktorlerin sirasi ile 1 ve 10 Ekim tarihlerinde devreye alinmasi ile kademeli olarak tam kapasitede uretime gecilmesi hedeflenmistir. 6) Karbon Siyahi Fabrikasinin 1 ve 4 Ekim tarihlerinde 2 ayri hat olarak ve ayri tur uretimler yapmak uzere devreye alinmasina calisilmaktadir. 7) CBR (Kaucuk) Fabrikasi bunyesinde yeralan ve isletme sirasinda surekli analizlerin yapildigi kaucuk laboratuar binasi, hasarli ve kullanilamaz oldugundan, laboratuar bunyesindeki cihazlar baska bir binaya tasinmaktadir. Bu nedenle, tesiste 3 Ekim`de kurutma islemlerine baslanmasi, 10 Ekim de ise uretime gecilmesi planlanmaktadir. 8) Su anda % 60 kapasite hizmet veren sogutma suyunun yeterli olmasi halinde yukarida aciklanan tesislere ilaveten PVC Fabrikasinda suspansiyon turu uretimine 8 Ekim tarihinde baslanabilecektir. 9) Guney Sogutma Kulesinin devreye girmesi veya isletmeye alinan tesislerin hammadde stoklarinin tukenmesi halinde AYPE, VCM, BDX ve SBR (Kaucuk) Fabrikalari devreye alinabilecektir. 10) Yarimca urunlerini kullanan tuketici firmalarin talepleri dogrultusunda yukarida bahsi gecen fabrika uretim siralamalari degistirilebilecektir." (IMKB BULTEN) Bigpara