Mersin’de Devlet Su İşleri Projeleri Dikkat Çekiyor
Devlet Su İşleri 6. Bölge (Adana) Müdürü Abdul Kasım Sarımehmet ve beraberindeki heyet DSİ’nin Mersin projelerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Bölge Müdürü Sarımehmet devam eden çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi;
Pamukluk Barajı İkmali 1. Kısım İçin Hedef 2019!
39.999.999,00 TL ihale bedeli ile 22.12.2017 tarihinde başlanılmış olan Projenin 2019 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Sulama, içme suyu, enerji ve taşkın koruma amaçlı olarak inşa edilen Barajın temelden yüksekliği 135 metre olup, 282 hm3 depolama kapasitesine sahiptir. Gövde dolgusu devam etmektedir. Gövde dolgusunda kalan 140.000 m3 2018 yılı sonunda bitirilerek, ön yüz beton kaplama hazırlıklarına başlanacaktır. Nakdi gerçekleşme % 64 ve fiziki gerçekleşme % 20 seviyesindedir.
Projenin gerçekleşmesiyle; 184 060 dekar arazi sulanacak, 68,76 GWh/yıl enerji üretilecek ve Mersin ilinin yıllık 127,54 hm3 içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır.
Pamukluk Barajı Sulama İletim Kanalı ve Tesisleri’nin %92’si Tamamlandı
50.000.000,00 TL ihale bedeli ile 24.04.2015 tarihinde başlanılmış olan Projenin 2018 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir. 4618 metre uzunluğundaki açılan tünel ile Pamukluk Barajı’ndan sağlanan suyun sulama tesislerine ve içme suyu tesislerine ulaştırılması sağlanacaktır. Regülatör yapısı ve tünel açılması tamamlanmış olup, tünel çeper ve konsolidasyon enjeksiyonları devam etmektedir. Fiziki gerçekleşme % 92 seviyesindedir.
Pamukluk Barajı Sulaması’nda Amaç: 93 130 Dekar Sulanabilir Arazi
146.993.200,00 TL ihale bedeli ile 22.10.2015 tarihinde başlanılmış olan Projenin 2019 yılı başında bitirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında 93130 dekar sahanın sulanması için 295 km PE100 boru ve 89 km CTP boru döşenecek olup, bugüne kadar 145 km PE100 boru, 10 km CTP boru döşenmiştir. Kamulaştırma çalışmaları devam etmekte olup, 37 mahallenin 14’ünde kamulaştırma tamamlanmıştır. Nakdi ve fiziki gerçekleşme % 26 seviyesindedir.
Aynaz ve Kulak Pompa İstasyonlarında Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Tarsus’ta Aynaz ve Kulak bataklığı olarak tabir edilen ve yer yer eksi kotlarda olan, tarım arazilerinde göllenen suların tahliyesini sağlamak amacıyla 1960 yılında yapılarak işletmeye açılmış olan Aynaz ve Kulak Pompa istasyonlarında mevcut 7 adet pompanın yenilenmesi ve ek olarak mevcut kapasitenin arttırılması amacıyla 5 adet daha pompa ilave edilmesine karar verilmiş ve işe 14.02.2018 tarihinde işe başlanılmıştır.
5.665.230,00 TL ihale bedeli olan Projede bugüne kadar Aynaz Pompa İstasyonu’nda mevcut 3 pompa yenilenmiş, Kulak Pompa İstasyonu’nda ise ilave konulacak pompaların yerlerinin hazırlık çalışmalarına başlanılmış olup, 2018 yılı sonuna kadar tüm pompaların montajı yapılarak yağış öncesine hazır hale getirilecektir. Fiziki ve nakdi gerçekleşme %30’dur.
Gözne Göleti ve Sulaması Sulama Dönemi Öncesinde Sulamaya Hazır Hale Getirilecek
7.670.000,00 TL ihale bedeli ile yapımı devam eden Projede işe 15.05.2014 tarihinde başlanılmış ve 18.06.2018 iş bitirilmiştir. 1830 dekar araziyi sulayacak olan gölet, önyüzü geomembran kaplı kaya dolgu tipinde yapılmıştır. Su kaçağı nedeniyle sulamaya su verilememiş olup, bu konuda çalışmalar tamamlanarak sulama dönemi öncesinde sulamaya hazır hale getirilecektir.