TOKİ, proje ve arsa olmadan ihaleye çıkıyor
Son Güncelleme: 25 Kasım 2014 - 11:19 0 Yorum	Yazar: itk.com
TOKİ; arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemleri tamamlanmadan konut yapımı için ihaleye çıkınca; projelerin uygulanma aşamasında ortaya çıkan imar problemleri ve mülkiyet sorunları nedeniyle hak sahiplerine konutları geç teslim etmeye başladı.
Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, 2010 yılında TOKİ’ye açılan geç teslim davasının sayısı 5 bin 136 olurken, Temmuz 2013’te bu rakam neredeyse 4 kat artarak 20 bin 682’ye çıktı.
20 BİN 682 GEÇ TESLİM DAVASI AÇILDI
Sayıştay raporunda davalardaki artışın; TOKİ’nin satışını gerçekleştirdiği konut ve ticari ünitelerin idarenin veya yapımcı firmalardan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle konut alıcılarıyla imzalanan satış sözleşmesinde belirtilen tarihlerde satın alanlara teslim edilmemesi nedeniyle mağdur olan alıcılar tarafından açılan geç teslim davalarından kaynaklandığı belirtildi.istanbultokikonutlari.com
Raporda,“Özellikle 2011-2012 yıllarında geç teslim nedeniyle açılan dava sayısı hızlı bir artış göstererek, Temmuz 2012 tarihi itibarıyla 19 bin 909 adede ulaşmıştır” denildi. Raporda son bir yıllık süreçte sözleşmelerde yapılan yeni düzenlemelerle geç teslim davalarındaki hızlı artışın yavaşladığı bildirilerek, Temmuz 2013 tarihi itibarıyla geç teslim dava sayısının 20 bin 682’ye ulaştığı kaydedildi.
PROJE VE ARSASI BELLİ OLMADAN İHALEYE ÇIKIYOR
Sayıştay raporunda, TOKİ’nin konut ve ticari ünitelerin geç teslim edilmesi nedenlerinin başında Ağustos 2003 tarihli Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişikliğin geldiği ifade edildi.
TOKİ’nin kamulaştırma, mülkiyet, arsa temini, imar işlemleri ve uygulama projesine ilişkin şartlar aranmaksızın ihaleye çıkmasına olanak sağlayan düzenleme nedeniyle Sayıştay raporunda TOKİ’nin henüz arsası belli olmayan ya da arsası temin edilmeden ihaleye çıkarak konut sattığına işaret edildi.
‘GEÇ TESLİME ARSASIZ İHALE YETKİSİ NEDEN OLUYOR’
Sayıştay raporunda, “İdareye verilen bu yetki doğrultusunda, projelerin uygulanma aşamasında, mülkiyet sorunları, imar problemleri, altyapı sorunlarıyla karşılaşılmış, yüklenci firmalara verilen ek sürelerle projeler tamamlanmış ancan konut teslimleri zamanında yapılamamıştır” değerlendirmesi yapıldı.
Raporda ayrıca bazı yüklenci firmaların işleri zamanında bitirememesi ve mali açıdan sıkıntı yaşayan yüklenicilerin de işleri feshetmesi nedenleriyle de projelerin zamanında tamamlanamadığına dikkat çekildi. Raporda geç teslim nedeniyle açılan davalar kapsamında mahkemelerin TOKİ’yi haksız bularak tazminata hükmettiği ve bu kararların Yargıtay tarafından onaylandığı kaydedildi. CUMHURİYET
Emlak Konut, Kayaşehir’de fiyat artışına ‘dur’ dedi
Başakşehir Ayazma arsa ihalesi ocakta
TOKİ, Marmara Üniversitesi’nin arazisini ihaleyle satacak
TOKİ arazisi için kıyasıya rekabet
İBB’den arsa satışı!
TOKİ GOP arsalarına 149,5 milyon TL teklif
Yenibosna arsası kat karşılığı satılık
TOKİ, Ataköy sahilindeki söylentileri çürüttü
TOKİ, proje ve arsa olmadan ihaleye çıkıyor ile Benzer Yazılar:
25 Kasım 2014 Saat : 11:19
TOKİ, proje ve arsa olmadan ihaleye çıkıyor Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz
TOKİ İstanbul Tuzla Evleri’nde başvurular başladı - 12.481 kere okundu
Toki İstanbul Satış Listesi - 8.321 kere okundu
Başvuru dönemi devam eden İstanbul TOKİ Konutları! - 7.974 kere okundu
2018 Toki İstanbul başvuruları ne zaman açıklanacak? - 7.610 kere okundu
37 Bin TL’den başlayan fiyatlarla satılık TOKİ evleri - 6.431 kere okundu
Toki Kayaşehir Seyran Şehir ön satış başlıyor - 6.103 kere okundu
Toki Kayaşehir 17. Bölge ne zaman teslim edilecek? - 5.967 kere okundu
Toki İstanbul Bakırköy Projesi - 5.746 kere okundu
Toki Kayaşehir 19. Bölge Maket ve Vaziyet Planı Yayınlandı - 5.576 kere okundu