Havaalanı için Pist Dolgusu Tamamlandı | İnşaat Gündemi
Ordu Valisi Kenan Çiftçi, Türkiye’de denize dolgu yapılarak kurulan ilk havalimanı olma özelliği taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı inşaatının yüzde 80 oranında tamamlandığını, 3 bin metrelik pist dolgusunun da tamamen bittiğini söyledi.
DHA’nın haberine göre, Ordu ve Giresun’un ortaklaşa kullanımı için Ordu’nun Gülyalı İlçesi’nde Temmuz 2011’de temeli atılan havalimanının inşaatının 528 günde tamamlanarak 2014’te uçuşlara açılması hedefleniyor. Denizin doldurulmasıyla oluşan alana yapılan Avrupa’da tek, dünyada Japonya’dan sonra ikinci havalimanı olacak Ordu-Giresun Havalimanı’nda 24 saat üç vardiya halinde gece gündüz çalışma yürütülüyor. Ordu Valisi Kenan Çiftçi, 3 bin metrelik pist dolgu çalışmalarının geçen haftasonu itibariyle tamamlandığını, inşaat alanına günde 125 kamyonun 2 bin seferle 50-60 bin metreküp dolgu malzemesi taşıdığını söyledi.
‘300 metrelik asfalt kaldı’
18 milyon metreküp taşın denize döküldüğünü belirten Vali Çiftçi, “Pist dolgusunun tamamı bitti. Sadece dönüşle ilgili bazı genişleme çalışmaları şu anda yapılıyor. 3 bin metrelik pistte 2 bin 700 metrelik asfalt bitti. 300 metrelik bir asfalt kaldı. Hava şartları değişmezse bu ayın 15’inde bitecek. Diğer dolgularda, mendireklerin dolgusu yüzde 80 bitti. Üst yapı ihalesi teklif çağrısı yapılmıştı. İhale şartnamesine göre değerlendirmesi sürüyor. Her şey normalde beklenenin çok üstünde hızlı gidiyor. Şubat sonu itibariyle ışıklandırmalar bitecek” dedi.
Havalimanında Mart 2014’te deneme uçuşlarının başlamasının planlandığını da ifade eden Vali Çiftçi, “Önümüzdeki yılın ikinci yarısından sonrada tarifeli seferler başlayıp, hem Ordu’daki hem Giresun’daki, il dışındaki ve farklı ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız artık burayı kullanarak rahat seyahate kavuşmuş olacaklar” diye konuştu.
İlgili Terimler : giresun havaalanı, ordu giresun havaalanı, ordu havaalanı