Serbest Bolluk (görev alanı)
Açıklama Serbest Bolluk alanı, herhangi bir ardıl görevi geciktirmeden bir görevin geciktirilebileceği süreyi içerir. Görevin ardılı yoksa, serbest bolluk, tüm projenin bitiş tarihini geciktirmeden bir görevin geciktirilebileceği süredir.
Hesaplanma Biçimi Görevin ardılı yoksa, serbest bolluk toplam bollukla aynıdır. Microsoft Office Project, serbest bolluğun hesaplamasını, görev için Erken Başlatma, Erken Bitirme, Geç Başlatma, Geç Bitirme alanlarındaki tarihlerin karşılaştırmalarına temellendirir, bu da ardıl görevler için tarihleri göz önünde bulundurur.
En İyi Kullanım Alanları Serbest Bolluk alanını, bir görevin gecikme için kullanılabilir zamanının olup olmadığını belirlemek için kullanın. Bu, bir kaynak görev üzerinde daha çok zamana gereksinim duyarsa veya siz başka bir göreve bir kaynak atamak isterseniz yararlıdır. Ayrıca, geciken bir zamanlamayı nasıl kurtaracağınızı belirlemek için Serbest Bolluk alanını kullanabilirsiniz.
Örnek Zamanlamayı inceliyorsunuz ve görevler üzerinde herhangi bir serbest bolluğun olup olmadığını görmek istiyorsunuz. Serbest bolluğu olan görevlerdeki gecikmenin diğer görevleri etkileyip etkilemeyeceğini görmek için, Serbest Bolluk alanını Görev Sayfası görünümüne eklersiniz.