Osmangazi Köprüsü açılıyor | Sektör Haberleri | ililproje
Tarih	: 30.06.2016
Bugün hizmete açılacak olan Osmangazi Köprüsü ile dolanarak 2 saatte alınan İzmit Körfez geçişi 6 dakikada alınabilecek.
İstanbul-İzmir arasındaki yolu 3,5 saate inderecek Gebze-Orhangazi-İzmir otoyol projesinin en önemli parçası ve İzmit Körfez geçişini sağlıyacak olan 'Osmangazi Köprüsü " bugün açılıyor. 2015 Mart ayında kılavuz kablolarından birinin kopmasıyla bitiş tarihinde geciken köprü yaklaşık 39 ay süren bir çalışmayla tamamlandı.
30 Mart 2013 tarihinde temelleri atılan köprü 2014 yılında keson temelleri üzerinde yükselmeye başladı. 2015 yılı başında kılavuz kablo çekimine başlanan Körfez geçiş köprüsünde 2015 yılının Mart ayında bir kaza yaşandı. Kılavuz kabloyu tutan bir parçada yaşanan kırılma sonucu döşenen kılavuz kablo ve kedi yolu koptu. Kazanın ardından yurt dışında tekrar yaptırılan parçaların yerine yerleştirilmesinin ardından şantiye de çalışmalar bir kez daha başladı.
İki yakayı birleştiren son tabliye ise 21 Nisan 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yerine yerleştirildi. İki yakayı birleştiren tabliyelerin tamamlanmasının ardından korozyona karşı özel boyalarla kaplanan köprü üzerinde Haziran ayında başlanan asfaltlama çalışması geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Öte yandan Körfez Geçiş Köprüsünün Gebze tarafındaki çıkışında yapılan dinlenme tesisi inşaatıda tüm hızıyla sürüyor. Sürücüler için bir benzinci bulunacak alanda ayrıca alışveriş yapılacak çeşitli mağazalar da yer alacak.
Öte yandan projede Otoyolun Yalova'nın Altınova İlçesi'nden girip Orhangazi İlçesi'nden çıkan Samanlı Tüneli de tamamlandı. Her biri 3 bin 590 metre olan iki ayrı tüpten oluşan tünelde elektromekanik donanımların da takıldığı ve işletmeye hazır hale getirildiği belirtildi. Projenin Bursa bölümünde yer alan Selçukgazi Tüneli'nde ise her biri 1250 metre olan iki tüpte kazı ve destekleme çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi.
Beton kaplama çalışmalarının tamamlandığı Selçukgazi Tüneli'nde elektrik ve elektromekanik donanımların takılma işlemine geçildiği belirtildi. İzmir'de bulunan her biri 1605 metre olan iki ayrı tüpten oluşan Belkahve Tüneli'nde ise kazı, destekleme ve beton kaplama işlemlerinin tamamlandığı, elektrik, elektronik ve elektromekanik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü 1.1 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştiriliyor. Proje tamamlandığında halen 8-10 saat süren İstanbul-İzmir yolunun 3,5 saate inmesi ve karşılığında yılda 650 milyon dolar tasarruf sağlanması öngörülüyor.
Yapım çalışmalarının devam ettiği Gebze-Gemlik kesiminde yüzde 98, Gebze-Orhangazi-Bursa kesiminde ise yüzde 90, Kemalpaşa Ayrımı-İzmir kesiminde yüzde 88 olmak üzere dev projenin tamamında yüzde 64'lük fiziksel gerçekleşme sağlandığı belirtildi.
Altınova - Gemlik arasındaki 40 kilometrelik kesim ise 21 Nisan 2016'da tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Projede toplam 7 bin 908 personel ile birlikte 1568 adet iş makinesinin çalıştığı öğrenildi.
Okunma 29 kez.
Okunma 209 kez.
Okunma 121 kez.
Okunma 536 kez.
Okunma 580 kez.
Okunma 363 kez.
Okunma 854 kez.
Okunma 394 kez.
Okunma 443 kez.
Okunma 382 kez.
Okunma 284 kez.
Okunma 439 kez.
Okunma 365 kez.
Okunma 341 kez.
Okunma 636 kez.
Okunma 601 kez.
Okunma 759 kez.
Okunma 531 kez.