İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÖZLEŞME İDARESİNDE KABUL İŞLEMLERİ VE KİK MEVZUATINA İLİŞKİN ÖNERİLER
Download "İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÖZLEŞME İDARESİNDE KABUL İŞLEMLERİ VE KİK MEVZUATINA İLİŞKİN ÖNERİLER"
1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÖZLEŞME İDARESİNDE KABUL İŞLEMLERİ VE KİK MEVZUATINA İLİŞKİN ÖNERİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Ekrem KILINÇ Anabilim Dalı : Mimarlık Programı : Proje ve Yapım Yönetimi Tez Danışmanı : Doç. Dr. A. Murat ÇIRACI HAZİRAN 20092 3 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÖZLEŞME İDARESİNDE KABUL İŞLEMLERİ VE KİK MEVZUATINA İLİŞKİN ÖNERİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Ekrem KILINÇ ( ) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 04 Mayıs 2009 Tezin Savunulduğu Tarih : 05 Haziran 2009 Tez Danışmanı : Diğer Jüri Üyeleri : Doç. Dr. A. Murat ÇIRACI (İTÜ) Y. Doç. Dr. Elçin TAŞ (İTÜ) Y. Doç. Dr. Senem DEVİREN (İTÜ) HAZİRAN 20094 ÖNSÖZ Yüksek Lisans çalışmalarım boyunca -gerek ders aşamasında, gerekse tez aşamasında- destek ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen, çevresine sürekli pozitif enerji veren ve yüzündeki o tebessümü ömür boyu hiç kaybetmemesini dilediğim Danışman Hocam Sn. Doç. Dr. A. Murat ÇIRACI ya; mesleki hayatımda bu seviyeye gelmeme büyük emekleri geçen mesai arkadaşlarım ve akıl hocalarım Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü personeli Sn. Cemal ÇAPAR ve Mehmet KAYA ya; mesai saatlerim içerisinde derslere katılmama olanak sağlayan Bayındırlık ve İskan Müdürüm Sn. Ercan YAZICI ya; izin konusundaki anlayışlı tavrından dolayı İl Özel İdaresi Genel Sekreterim Sn. Sabri KAYA ya; her türlü desteğinden dolayı babam kadar kendime yakın hissettiğim amirim İstanbul İl Özel İdaresi İmar Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Sn. Ertuğrul GÜNDÜZ e; Üniversite de olduğum sürece bensiz de işlerin yürüdüğünü ispatlayan hepsi birbirinden değerli Yapı Kontrol Müdürlüğü personelime; çok sevdiğim değerli anne, baba, kız kardeşlerim ve yeğenim Melis e; bu güne kadar yüreğimin merkezinde bulunan ve hayatım boyunca da bulunacak olan, yüksek lisans çalışmaları süresince hep yanımda olan itici gücüm, eşim, canım Yarim e; evde teze ayırmam gereken vakti oyunlar için ayırmamı sağlayan biricik minik kızım Zeynep e; kısa bir sure önce ailemize katılan oğlum Ali ye; ve de burada isimlerini tek tek sayamayacağım dostlarıma İyi ki hepiniz hayatımda varsınız. Mayıs 2009 Ekrem KILINÇ Mimar iii5 iv6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER... v KISALTMALAR... ix ŞEKİL LİSTESİ... xi ÖZET...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. SUMMARY xv 1. GİRİŞ Tezin Amacı Literatür Özeti Çalışma Yöntemi SÖZLEŞME İDARESİNDE KABUL İŞLEMLERİ Sözleşme İdaresi ve Sözleşme İdaresi Görevleri Sözleşme İdaresinde Kabul İşlemleri CSI - AIA SİSTEMİNDE KABUL İŞLEMLERİ CSI Sisteminde Kabul İşlemleri Katılımcıların Rolleri Kabul Toplantısı Kabul Sistemlerin ve Ekipmanların Çalıştırılması Kayıt Dokümanları İşletme ve Bakım Kılavuzları Sistemlerin ve Cihazların Sunumu ve Eğitim İşletmeye alma Kabul Zamanı Geçici kabul Kesin Kabul İnşaat Sonrası Hizmetler Proje Geribildirimi AIA Sisteminde Kabul İşlemleri Çizimlerin, Şartnamelerin ve Diğer Hizmet Belgelerinin Mülkiyeti ve Kullanımı İzinler, Harçlar ve Uyarılar Şantiyedeki Belgeler ve Numuneler Temizleme Sözleşmenin Mimar Tarafından Yönetilmesi İtirazlar Süre Ödeme İçin Belgeler Geçici Kabul Kısmi Yerleşme veya Kullanım Kesin Kabul ve Son Ödeme Sayfa v7 Sigorta ve Teminatlar Mülk Sigortası İşin Düzeltilmesi Geçici Kabulün Yapılmasından Önce veya Sonra Geçici Kabulün Yapılmasından Sonra Uygun Olmayan İşin Kabulü Yasal Sınırlandırma Süresinin Başlatılması Sözleşmenin Fesh Edilmesi veya Askıya Alınması Mal Sahibi Tarafından Gerekçeli Fesih Mal Sahibi Tarafından Gerekçesiz Fesih Masterformat 2004 Edition Numbers & Titles Sisteminde Kabul Hükümleri KİK SİSTEMİNDE KABUL İŞLEMLERİ Kamu İhale Kurumu Sayılı Kamu İhale Kanununda Kabul İşlemleri Hükümleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinde Kabul İşlemleri Hükümleri İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması İşyerlerinin Temizlenmesi ve Tesislerin Kaldırılması Projelerin Yükleniciye Teslimi Yapı Denetim Görevlisinin Yetkileri Alt Yüklenicilerin Çalıştırılması ve Sorumlulukları Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi Hatalı, Kusurlu ve Eksik İşler Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumlulukları Yükleniciye Ait Giderler Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi Geçici Kabul Teminat Süresi Kesin Kabul Kesin Teminatın İadesine Ait Şartlar Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları Tip İdari Şartnamede Kabul İşlemleri Hükümleri Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi İş ve İşyerinin Sigortalanması Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Yapım İşinin Kısmi Kabulü Tip Sözleşmede Kabul İşlemleri Hükümleri İşe Başlama ve Bitirme Tarihi Teminata İlişkin Hükümler İşin ve İş yerinin Korunması ve Sigortalanması Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Teminat Süresi Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi Geçici Kabul Noksanları Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği Hükümleri Amaç ve kapsam Dayanak.. 74 vi8 Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kararları Geçici Kabul Başvurusu Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi Geçici Kabul İtibar Tarihi Geçici Kabul Tutanağının Onayı Kesin Kabul Başvurusu Kesin Kabul Tutanağının Düzenlenmesi Kesin Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar Kesin Kabul Tutanağının Onayı Kısmi Kabul Yapılması İşin Süresinden Önce Bitirilmesi Sorumluluk Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Kabul Hükümleri İş ve İşyerinin Sigortalanması Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi İade Edilemeyen Teminatlar Görevlilerin Ceza Sorumluluğu Yapım İşlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu AIA VE KİK SİSTEMLERİNİN KABUL İŞLEMLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Biçimsel Olarak Karşılaştırma İçerik Açısından Karşılaştırma SONUÇ VE ÖNERİLER Sonuç Öneri Geçici Kabul Kılavuzu Kesin Kabul Kılavuzu KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMİŞ vii9 viii10 KISALTMALAR AIA CSI PRM EJCDC C-700 KİK KİSK YİGŞ TİŞ TS YİMKY YGSM : American Institute of Architects : Construction Specifications Institute : Project Resource Manual : Standard General Conditions of the Construction Contract : Kamu İhale Kurumu : 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu : Yapım İşleri Genel Şartnamesi : Tip İdari Şartname : Tip Sözleşme : Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği : Yaptırım Gücüne Sahip Makamlar ix11 x12 ŞEKİL LİSTESİ Şekil 2.1 : Sözleşme Dokümanları Şekil 2.2 : Sözleşme Dokümanları Arasındaki İlişki 6 Şekil 3.1 : CSI Form 14.1A- Eksiklikler Listesi Tutanağı Şekil 3.2 : AIA Document G704, Geçici Kabul Sertifikası Şekil 3.3 : EJCDC C-625, Geçici Kabul Sertifikası Şekil 3.4 : CSI Form 16.0A, Geribildirim Formu Şekil 4.1 : Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi Şekil 4.2 : Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı.. 77 Şekil 4.3 : Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi Şekil 4.4 : Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı Sayfa xi13 xii14 SÖZLEŞME İDARESİNDE KABUL İŞLEMLERİ VE KİK MEVZUATINA İLİŞKİN ÖNERİLER ÖZET Bu çalışmada, Sözleşme İdaresi kavramı altındaki geçici ve kesin kabul aşamaları, yani kapanış işlemleri ABD deki CSI ve AIA dokümanları ile ülkemizdeki KİK dokümanları çerçevesinde araştırılmış, bu konu ile ilgili hükümler incelenmiş, literatür taraması yapılmıştır. Bu literatür taramasında ABD de yaygın olarak kullanılmakta olan CSI ve AIA dokümanlarındaki kabul işlemlerine yönelik hükümler, ülkemizde ise Kamu İhale Kurumunun yayımladığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ndeki kabul işlemlerine yönelik hükümler tespit edilmiştir. Kabul işlemlerine ilişkin her iki ülkede farklılık gösteren hükümler ortaya çıkarılmaya çalışılmış, ve karşılaştırma yapılmıştır. Tezin sonunda, Sözleşme İdarecisinin, mal sahibinin beklenti ve ihtiyaçlarına en yakın projeyi yükleniciden mal sahibine teslim edebilmesi için kabul aşamasında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini gösteren bir kabul kılavuzu öneri olarak sunulmuştur. Tezin birinci bölümünde, tezin amacı açıklanarak literatürdeki kaynaklara ve çalışma yöntemine değinilmiştir. Bu kaynaklar Amerikan Yapım Şartnameleri Enstitüsü nün (CSI-Construction Specifications Institute) yayımlamış olduğu The Project Resource Manual Fifth Edition dokümanı ve Amerikan Mimarlar Enstitüsü nün (AIA-American Institute of Architects) yayımlamış olduğu AIA Document A General Conditions of the Contract for Construction dokümanı ile Kamu İhale Kurumu nun yayımladığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği dir. İkinci bölümde Sözleşme İdaresi ve Görevleri ile Kabul İşlemleri kavramları ele alınarak kısaca tanımlanmış, sözleşme dokümanlarının nelerden oluştuğu ve aralarındaki ilişkinin ne şekilde olduğu şemalarla gösterilmiştir. Üçüncü bölümde Amerikan Yapım Şartnameleri Enstitüsü nün (CSI-Construction Specifications Institute) ve Amerikan Mimarlar Enstitüsü nün (AIA-American Institute of Architects) kabul işlemlerine yönelik hükümleri incelenmiş, bu ülkede kabul işlemlerinin ne şekilde yapıldığı ve hangi standart formların kullanıldığı tespit edilmiştir. Dördüncü bölümde ülkemizde yürürlükte olan Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmelik hükümleri incelenmiş, ülkemizde kabul işlemlerinin ne şekilde yapıldığı ve bizde hangi standart formların kullanıldığı ortaya konmuştur. Beşinci bölümde bu iki ülkede uygulanan geçici ve kesin kabul işlemleri hem biçimsel hem de içerik açısından karşılaştırılmış, hangi hükümlerin benzerlik gösterdiği, hangi hükümlerin ise farklılık gösterdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. xiii15 Altıncı bölümde ise yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde, ülkemizde Yapım İşleri Genel Şartnamesine eklenebilecek bir kabul kılavuzu öneri olarak sunulmuş, Amerika da kabul işlemlerine yönelik örnek bir kılavuza yer verilmiştir. xiv16 CLOSEOUT PROCEDURES IN CONSTRUCTION ADMINISTRATION AND RECOMMENDATİONS TO KIK JUDGEMENTS SUMMARY In this thesis, closeout procedures in terms of substantial completion and final completion stated in CSI and AIA documents and Turkish Public Procurement Authority documents has been analyzed, the judgements about this topic has been investigated and researches have been made. In this research, judgements concerning closeout procedures in American CSI and AIA documents and judgements in Turkish General Specification for Works, Standard Administrative Specification for the Works Procurements Through the Open Tender Procedure, Standard Contract for Works and Specification for Control and Acceptation published by Turkish Public Procurement Authority have been stated. Differentiations of judgements concerning closeout procedures in both countries have been found out and compared. At the end of this thesis, a closeout guide for the contract administrator has been developed in order to determine how to act, to deliver the project at the best possible degree of expectations and needs of the owner. In the first chapter, the purpose of this thesis is explained, while pointing out the sources and the route which has been tracked. These sources are The Project Resource Manual Fifth Edition published by the Construction Specifications Institute; the AIA Document A General Conditions of the Contract for Construction published by the American Institute of Architects; the Turkish General Specification for Works, the Standard Administrative Specification for the Works Procurements Through the Open Tender Procedure, the Standard Contract for Works and the Specification for Control and Acceptation published by Turkish Public Procurement Authority. In the second chapter, the terms of Contract Administration and its Duties and Closeut Procedures have been taken into consideration and explained briefly. Then has been shown, of which documents the contract documents consist and by means of schemes what their relationship amongst them are. In the third chapter, the judgements concerning the closeout procedures according to the Construction Specifications Institute and the American Institute of Architects have been investigated; how the closeout procedures are being applied and which standard forms are being used. The fourth chapter includes the research of the Turkish Public Procurement Law and it s related specifications, the methods how closeout procedures are being applied and which standard forms are used in our country. In the fifth chapter, a comparison of closeout procedures has been made both formal and contential between these two countries, while pointing out which judgements show the same features and which judgements differ from each other. xv17 Finally in the sixth chapter, an example for a guide used in the United States concerning closeout procedures has been shown, and a guide concerning closeout procedures has been developed as a recommendation for the Turkish General Specification for Works. xvi18 1. GİRİŞ Günümüz dünyasında diğer ülkeler arasında söz sahibi olmaya çalışan, çağdaş ülkeler arasında yer almayı hedefleyen bir ülke olan Türkiye de bu hedefe ulaşmak için en önemli silahı olan ekonomisini sürükleyen lokomotif sektörlerden birinin de inşaat sektörü olduğu yıllardır su götürmeyen bir gerçektir. Bu sektörün ülke ekonomisine katkısının olumlu olabilmesi ise, yapılan inşaatların asgari kalite standartlarında yapılması ve inşaatlarda kullanılan kaynakların verimli kullanılması ile doğru orantılıdır. Uzun ömürlü ve verimli eserlerin ortaya konulması hedefi, malzeme ve işçilik dışında inşaat yapım sürecini doğrudan etkileyen yönetim, denetim ve kabul gibi kavramları da beraberinde getirmektedir. Sözleşme İdaresi kavramı da, bu hedefi gerçekleştirmek için bütün dünya literatüründe üzerinde uzun yıllardan beri çalışılan bir konu olmuştur. Bazı ülkeler sözleşme idaresini yüzyıllardan gelen bir birikimle sağlam temellere oturtmuşken, ülkemizde maalesef henüz çok az bir geçmişi olan sözleşme idaresinin halen sürekli değişen kanun ve yönetmeliklerle bir iskeleti kurulmaya çalışılmaktadır. Bu tezde, sözleşme idaresinin bir bölümü olan kabul işlemlerinin Amerika daki CSI (CSI-Construction Specifications Institute (İnşaat Standartları Enstitüsü)) ve AIA (AIA-American Institute of Architects (Amerikan Mimarlar Enstitüsü)) hükümleri ile ülkemizde yürürlükte olan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri incelenmiştir. 1.1 Tezin Amacı Bu tezin amacı, inşaat yapım sürecinin bir parçası olan sözleşme idaresinin kabul işlemlerini incelemek; bu incelemeyi yaparken de Amerikan AIA ve CSI dokümanlarını ile Türkiye deki KİK dokümanlarını karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma sonucunda ise kabul aşamasıyla ilgili olarak, Kamu İhale Kurumunun yayımladığı Yapım İşleri Genel Şartnamesine ilave edilebilecek bir kabul kılavuzu öneri olarak sunulmuştur. 119 1.2 Literatür Özeti Ülkemizde ihale mevzuatını hazırlamak ve uygulamayı yönlendirmek üzere kurulan Kamu İhale Kurumunun hazırladığı ve 4 Ocak 2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 22 Ocak 2002 tarihinde sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile birlikte 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tezde, kabul hükümlerini ülkemizdeki mevzuat açısından incelerken, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ekleri olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme, Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundan faydalanmıştır. Karşılaştırma yapılırken Amerikan Yapım Şartnameleri Enstitüsü nün (CSI-Construction Specifications Institute) yayımlamış olduğu The Project Resource Manual Fifth Edition) dokümanı ve Amerikan Mimarlar Enstitüsü nün (AIA-American Institute of Architects) yayımlamış olduğu AIA Document A General Conditions of the Contract for Construction dokümanı incelenmiştir. 1.3 Çalışma Yöntemi Bu tez altı bölüm halinde hazırlanmıştır. Birinci bölümde, tezin amacı açıklanarak literatürdeki kaynaklara değinilmiştir. İkinci bölümde Sözleşme İdaresi ve Görevleri ile Kabul İşlemleri kavramları ele alınarak kısaca tanımlanmıştır. Üçüncü bölümde Amerikan Yapım Şartnameleri Enstitüsü nün (CSI-Construction Specifications Institute) ve Amerikan Mimarlar Enstitüsü nün (AIA-American Institute of Architects) kabul işlemlerine yönelik hükümleri, dördüncü bölümde ise ülkemizde yürürlükte olan Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmelik hükümleri incelenmiştir. Beşinci bölümde bu iki ülkede uygulanan kabul işlemleri karşılaştırılmış, altıncı bölümde ise bir kabul kılavuzu öneri olarak sunulmuştur. 220 2. SÖZLEŞME İDARESİNDE KABUL İŞLEMLERİ 2.1 Sözleşme İdaresi ve Sözleşme İdaresi Görevleri İnşaat sözleşme idaresi konularının ve görevlerinin literatürde değişik başlıklar altında ele alınarak açıklandığını, enstitü ve kurumların standart genel şartnamelerinde ise değişik hüküm maddeleri altında inşaat sözleşme idaresi konuları ve görevleri hakkında hükümlerin yer aldığı görülmektedir. İnşaat Standartları Enstitüsü (CSI) Proje Kaynak El Kitabı (PRM) İnşaat Modülünde, sözleşme idaresi konuları ve görevleri; - giriş, - görev ve sorumluluklar, - inşaat öncesi devre, - toplantılar, - yüklenici teslim belgeleri, - gözlem, denetim ve saha kontrolü, - garanti ve kalite kontrol, - sözleşmenin açıklanması ve sözleşme değişiklikleri, - hak talepleri ve anlaşmazlıklar, - ölçüm ve hakediş, - iş bitimi başlıkları altında ele alınarak açıklamalar getirilmiştir. Amerikan Mimarlar Birliği (AIA) standart dokümanlarından, A Genel Şartnamesi maddeleri sözleşme idaresi konularını ve görevlerini hükümsel olarak ele almıştır. 321 Türkiye de inşaat sektörü öncüsü kamu düzenlemelerine bakıldığında standartların ve yönetimsel ilişkilerin devamlı olarak gelişme içerisinde olduğu, ancak sözleşme idaresi konularının ve görevlerinin tek bir çatı altında toplanmadığı görülmektedir. Mevcut durumda sözleşme idaresi konuları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun bazı maddeleri, Kamu İhale Kurumunun yayınladığı ikincil mevzuatlar, çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile uygulayıcı birimlerin yapmış olduğu düzenlemeler içinde yer almaktadır. (Taşoluk, T.) Aşağıdaki şekilde İnşaat Standartları Enstitüsü (CSI) Proje Kaynak El Kitabı (PRM) İnşaat Modülünde inşaat yapım sürecinde ihale ile sözleşme dokümanlarını gösteren bir şema (Şekil 2.1) ile sözleşme dokümanlarının kendi aralarındaki ilişkiyi gösteren bir şema (Şekil 2.2) verilmiştir. 422 Şekil 2.1 : Sözleşme Dokümanları 523 Şekil 2.2 : Sözleşme Dokümanları Arasındaki İlişki 2.2 Sözleşme İdaresinde Kabul İşlemleri Yapım sözleşmelerini de kapsamına alan eser (istisna) sözleşmelerinde yükleniciye ait temel yükümlülüklerden birisi de sözleşmeye uygun biçimde meydana getirilmiş eseri teslim borcudur. Teslim, eser üzerine iş sahibinin fiili egemenliğinin sağlanmasıdır. Eser tesliminin söz konusu olabilmesi için sözleşmeye uygun olarak tamamlanmış olması gerekir. Ancak, eserin bitmiş sayılmasını engellemeyen küçük noksanlıklar ve tali işler teslimine engel olmaz. Teslim ve tesellüm (teslim alma) birbirinin karşıtı olan ve aynı olayı biri yüklenici açısından, diğeri ise iş sahibi açısından ifade eden kavramlardır. Buna karşılık eserin kabulü hukuki bir terim olarak tesellümden farklı bir olgudur. Eserin kabulü, yüklenicinin yaptığı işlerin sözleşmeye uygun görüldüğü ve ayıp iddiasında bulunulmayacağı hususunda iş sahibinin irade beyanı niteliğindedir. Bu ise teslimden sonraki bir aşamayı ifade eder. Borçlar Kanunu, eserin kabulü ile ilgili yöntem ve esasları büyük ölçüde taraflarca düzenlenecek sözleşme hükümlerine bırakmışken, kamu idarelerinin taraf olduğu yapım sözleşmelerinde, eserin kabul sürecine ilişkin yöntem ve esaslar başta 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu olmak üzere, şartname ve yönetmelik 624 hükümleriyle belli kurallara bağlanmıştır. Kamu İhale Kurumunca hazırlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği (YİMKY) hükümleriyle de geçici ve kesin kabul işlemlerinde izlenecek yönteme ilişkin ayrıntılı düzenlemeler öngörülmüştür. Yapım işlerinin Kabul işlemleri konusundaki temel düzenleme ise, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde (YİGŞ) yer almaktadır. Yapım işlerine ilişkin tip sözleşmelerin eki niteliğindeki YİGŞ konuyu Kabul İşlemleri bölümünde geçici ve kesin kabul başlıkları altında geniş biçimde ele almış ve her iki aşamanın gerçekleştiriliş sürecine ilişkin ayrıntılı hükümler getirmiştir. YİGŞ nin öngördüğü sisteme göre, geçici ve kesin kabul aşamalarının her ikisi de kabul işlemlerinin bir parçasını oluşturmakla birlikte, Borçlar Kanununun 362.nci maddesinde ifade edilen anlamda kabul olayı kesin kabul aşamasında söz konusu olmaktadır. Teslim yükümlüğünün ifası zamanı ise, sözleşmede öngörülen işin bitiş tarihi, bir başka ifadeyle eserin teslimi için kararlaştırılan sürenin dolduğu tarihtir. Diğer yandan eski Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi, işin özelliğine göre ve sözleşmesine hüküm konulmak şartıyla, geçici ve kesin kabul işlemlerinin bir arada yapılmasına imkan sağlamışken, mevcut YİGŞ bu tür bir uygulamaya imkan vermemekte ve kesin kabul işlemlerinin zorunlu bir teminat süresi sonunda ayrıca yapılmasını öngörmektedir. (Gök, Y.) 725 3. CSI AIA SİSTEMİNDE KABUL İŞLEMLERİ 3.1 CSI (The Construction Specification Institute) Sisteminde Kabul İşlemleri Proje şartnamelerinin temel işlevi olan projenin niteliklerini tanımlama, bütün inşaat projelerinde başarılı olabilmenin vazgeçilmez koşuludur. ABD de, bazen sözleşme şartnameleri olarak da adlandırılan proje şartnameleri, bir inşaat sözleşmesinde tarafların sorumluluklarını tanımlayan yasal ve bağlayıcı nitelikli bir dizi belge olan sözleşme dokümanları nın anahtar görevi gören bir bölümüdür. ABD de proje şartnameleri, bir yapı projesinde kullanılacak ürünlerin kalitesini, malzeme ve sistemleri -başlangıçta farklı formatlarda- tanımlayan dokümanlardan geliştirilmiştir. Bugün ABD de proje şartnameleri, genellikle ülke çapında bilinen ve kullanılan; şartname bilgilerini, onları geleneksel olarak uygulamakta olan uzmanlık alanlarına göre bölümlere ve kesimlere ayıran bir formatta hazırlanan Masterformat kalıbına uygun bir el kitabı içinde verilir. Masterformat ayrıca Kanada da da yaygın olarak kullanılmaktadır. Masterformat, bugünlerde yeni ihtiyaçları ve performans konularını da yansıtabilecek belirgin değişiklikler ve genişlemeler yapılmak üzere CSI tarafından gözden geçirilmektedir.  Bu bölümde İnşaat Standartları Enstitüsü nün (Construction Specifications Institute- CSI) yayımlanmış olduğu standart dokümanlar açısından (The Project Resource Manual (PRM) CSI Manual of Practice, 5th edition; MasterFormat 2004 Edition) kabule ilişkin hükümler incelenmiştir Katılımcıların Rolleri Sözleşme idaresi projenin kabulüyle sonuçlanır ve tamamlanmış projenin yükleniciden mal sahibine sorunsuz şekilde devredilmesine ilişkin faaliyetleri içerir. Kabul süreci sistemlerin çalıştırılması ve ayarlanmasıyla başlar ve yüklenicinin mal sahibinden son ödemeyi almasıyla sona erer. 826 Aşağıda kabul sürecinin katılımcıları ve onların ana kabul sorumluluklarının bazılarını içeren bir liste yapılmıştır. İmalatçı. Gerçekleştirilen işi inceler ve özel garantiler verir. Tedarikçi. İşletme ve bakım verilerinin derlemesini yapar. Alt Yüklenici. Sistemleri ve ekipmanı çalıştırır, kayıt belgelerini hazırlar, İşletme ve bakım verilerini hazırlar, eksik ve kusurlu işler listesini tamamlar, sistemlerin sunumunu yapar ve eğitim verir. Yüklenici. Denetimler yapar, eksik ve kusurlu işler listesinin tamamlanmasını koordine eder, kayıt belgelerini derler, işletme ve bakım verilerini derler, sistemlerin ve ekipmanın ve işletme testlerinin başlatılmasını koordine eder, sunum ve eğitim gerçekleştirir ve son temizlik çalışmasını yapar. Danışman. Projenin denetiminde yardımcı olur, kayıt belgelerini gözden geçirir ve işletme ve bakım verilerini gözden geçirir. Mimar/Mühendis. Projenin denetimini yapar, ilave eksik ve kusurlu işler listelerinin derlemesini yapar, kayıt belgelerini gözden geçirir, işletme ve bakım verilerini gözden geçirir, son değişiklik emrini hazırlar, geçici ve kesin kabul durumlarını ve ödeme için son başvuruyu onaylar. İşletmeye alma temsilcisi. Projenin işletmeye alınmasını tamamlar. Mal Sahibi. Projeyi kabul eder, son ödemeyi yapar ve teminatları serbest bırakır, işletmeye almaya katılır, sunum ve eğitim programlarına katılır ve mülkiyet devri düzenlemesini gerçekleştirir. AIA Belgesi A201, Sözleşme Genel Şartnamesi ve EJCDC C-700, Sözleşme İdaresi Standart Genel Şartnamesi projenin kabulünde takip edilecek prosedürleri ana hatlarıyla belirtirler. AIA A201 Genel Şartnamesi proje kabulüne ilişkin olarak aşağıdakileri içerir: Yüklenici projeyi denetler ve tamamlanacak veya düzeltilecek kalemlerin kapsamlı bir listesini (ön eksik ve kusurlu işler listesi) hazırlar. Yüklenici, geçici kabul teklifinde bulunur. Mimar, geçici kabul durumunu doğrulamak için projeyi denetler ve yüklenicinin listesine bir ek hazırlar (kesin eksik ve kusurlu işler listesi). 927 Mimar, geçici kabul tutanağını hazırlar. Yüklenici, eksiklikler tamamlama listesindeki kalemleri tamamlar. Yüklenici kesin kabul ve ödeme için son başvuruda bulunur. Mimar, kesin kabulü doğrulamak için projeyi denetler. Mimar, ödeme ve kabule ilişkin belgeleri işlemden geçirir. Mal sahibi, son ödemeyi yapar. EJCDC C-700 benzer prosedürleri içerir: Yüklenici projeyi denetler ve tamamlanmamış olan kalemleri içeren bir liste (geçici eksik ve kusurlu işler listesi) hazırlar. Yüklenici, geçici kabul müracaatında bulunur. Mühendis, yüklenici ve mal sahibi geçici kabul durumunu doğrulamak için denetleme yapar. Mühendis, geçici kabule yönelik geçici bir tutanak hazırlar ve tamamlanmamış kalemleri içeren geçici listeyi ekler. Mal sahibi geçici tutanağı onaylar. Mühendis, tamamlanmamış kalemlerin gözden geçirilmiş listesiyle birlikte geçici kabule yönelik kesin tutanağı hazırlar. Yüklenici, eksik ve kusurlu işler listesindeki kalemleri tamamlar. Yüklenici kesin kabul başvurusunda bulunur. Mühendis, kesin kabulü doğrulamak için projeyi denetler. Mühendis son ödeme başvurusunu ve kabule ilişkin belgeleri işlemden geçirir. Mal sahibi son ödemeyi yapar. Projenin kabulüyle ilgili daha ayrıntılı idari ve prosedür koşulları Bölüm-01-Genel Koşullarda belirtilmektedir. Şartnamelerin diğer bölümlerindeki kısımlar sistemlerin çalıştırılmasıyla, sistemlerin test edilmesi, ayarlanması ve düzenlenmesiyle ve sistemlerin sunumunun yapılması ve eğitim verilmesiyle ilgili durumları belirlemek amacıyla kullanılır. Bölüm-01 kısımları kabule ilişkin kayıt belgelerine, işletme ve bakım verilerine, ürün garantilerine ve teminatlarına, yedek parçalara, koruyucu 1028 işletme talimatlarına ve garanti incelemelerine ilişkin koşulların belirlemek için kullanılırlar Kabul Toplantısı Kabul prosedürlerinin gözden geçirilmesi amacıyla Mimar/Mühendis tarafından bir kabul toplantısı düzenlenebilir veya bu konular düzenli bir proje toplantısında müzakere edilebilir. Kabul prosedürleri ve gerekli belgeler inşaat öncesi toplantı sırasında müzakere edilmiş olabilir, fakat o toplantının üzerinden birkaç ay veya yıl geçmiş olabileceği için sürecin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. Tipik kabul toplantıları, toplantılarla ilgili bölümde ele alınmaktadır Kabul Bir dizi kapsamlı kabul prosedürlerine bağlı kalınması projenin düzenli ve zamanında tamamlanmasını sağlayacaktır. Aşağıda projenin kabulüyle ilgili temel aşamalar belirtilmektedir: - Sistemlerin ve ekipmanların çalıştırılması, test edilmesi, ayarlanması ve dengelenmesi - Sistemlerin ve ekipmanların gösterilmesi ve eğitim - İşletmeye alma faaliyetlerinin tamamlanması - Geçici kabul - Kesin Kabul Sistemlerin ve Ekipmanların Çalıştırılması Her projede tesisin işlevsel hale gelmesinin gerektiği belli bir zaman vardır. Mekanik, elektrik ve asansör sistemleri gibi kalıcı sistemlerin ve ekipmanların devreye alınması çalıştırma olarak bilinir. Projenin mal sahibi tarafından kabul edilmesi için sistemlerin uygun şekilde çalışması bir önkoşul oluşturur. Çalıştırma, bir sistematik yöntem izlenerek en etkili şekilde gerçekleştirilebilir. Sistemlerin takvime bağlanması ve koordinasyonu Bölüm-01 de açıklanmaktadır. Bu gereklilikler, yüklenicinin aşağıda belirtildiği gibi çalıştırma prosedürlerine ilişkin sorumluluğunu oluştururlar: - Alt Yüklenici bir sistemi tamamlar. 1129 - Alt Yüklenici sistemin çalıştırılmaya hazır olduğunu yükleniciye bildirir. - Yüklenici sözleşme belgelerine uygunluğu sahada doğrular. - Yüklenici çalıştırma için gerekli ilgili çalışmaları koordine eder. - Yüklenici Mimar/Mühendis in ve mal sahibinin çalıştırma prosedürlerini izlemeleri için bir saat ve tarih belirler. - Alt Yüklenici sistemleri ve ekipmanları, genellikle imalatçının temsilcisi huzurunda ve imalatçının talimatlarına uygun olarak çalıştırır. - Test işlemleri sözleşme dokümanlarına ve imalatçının tavsiyelerine uygun olarak tamamlanır. - Raporlar, gözden geçirmesi amacıyla Mimar/Mühendis e ibraz edilir. - Uygun görülen Alt Yüklenici, bir sistemin çalıştırılmaya hazır olduğunu yükleniciye bildirmekle sorumludur. Sistem veya ekipman kaleminin çalıştırmaya hazır olduğunun doğrulanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici aynı zamanda, bağımsız sistemlerin de hazır olduğunu ve çalıştırma sırasında her şeyin düzenli şekilde gerçekleşeceğini saptamakla sorumludur. Yüklenici tarih ve saatleri belirleyip, sistemlerin çalıştırmaya hazır olduklarını mal sahibine iletmesi için Mimar/Mühendis e bildirir. Mal sahibinin ve tesis müdürün işletmeden sorumlu personeli sistemin çalıştırılmasında hazır bulunmaları gerekir; fakat bu, mal sahibinin ve tesis müdürünün sistemin çalıştırılması konusunda eğitimine ilişkin bir oturum değildir. Sunum ve eğitim sistemler tamamen çalışır duruma geldiklerinde bir kalifiye eğitimci tarafından gerçekleştirilecektir. Sistemlerin çalıştırılması imalatçının talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bu yazılı talimatlar Alt Yüklenici, işletmeye alma görevlisi ve yüklenici tarafından çalıştırma öncesinde tamamen gözden geçirilmeli ve çalıştırma sırasında başvurulması amacıyla mevcut bulundurulmalıdır. Çalıştırma başladığında, şartnameler, onaylanmış imalat çizimleri ve imalatçının uygulanabilir verileri de başvuru amacıyla hazır bulunmalıdır. İmalatçının çalıştırma talimatları dahil, bu bilgiler işletme ve bakım dokümanlarında yer almalıdır. Çalıştırma tamamlandığında, gerekli çalışma testi ve izlemesi sözleşme dokümanı koşullarına ve imalatçının yazılı talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirilir. 1230 Sistemler, sözleşme dokümanına ve imalatçının koşullarına uygun olacakları şekilde ayarlanırlar. Eğer varsa test raporları sözleşme dökümanlarına uygun olarak tamamlanır ve Mimar/Mühendis e ibraz edilir. Sözleşme dokümanları, yeni tesis edilen kalıcı sistemlerin ve ekipmanların inşaat aşaması sırasında yüklenici tarafından kullanılıp kullanılamayacağını belirtirler. Bazı Mimar/Mühendis ler ve mal sahipleri, yüklenicinin geçici kabul öncesinde kalıcı sistemlerin herhangi birini kullanmasına izin vermezler. Bazıları ise, bunların kullanılabilme koşullarını belirtirler. Bunlara örnek olarak asansörleri, HVAC ekipmanını ve işletim ekipmanlarını sayabiliriz. Bu sistemlerin kullanılmasına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin değerlendirmeler ekipman üzerindeki yıpranma ve aşınma, temizlik ve bakım sorumlulukları ve garantiler üzerindeki etkisi gibi hususları içerir Kayıt Dokümanları Kayıt dökümanları yüklenici tarafından bir araya getirilen imalat çizimleri, malzeme numuneleri, kayıt çizimleri, kayıt şartnameleri, ekler, değişiklik emirleri ve fotoğraflardır. Bunlar mal sahibi tarafından tesis işletme ve bakımında bir kaynak olarak kullanılır. Gerekli kopya sayısı ve sunum formatı (elektronik, kağıt çıktısı veya ikisi birden) Bölüm-01 de belirtilmektedir. Kayıt çizimleri; ekleri, ilave talimatları, değişiklik direktiflerini, saha emirlerini, işteki ufak tefek değişiklikleri ve değişiklik emirlerini içeren sözleşme değişikliklerini kapsar. Bunlar ayrıca, projenin görülmeyen kalemlerinin yerlerini de içerirler. Proje kılavuzu değişiklikleri içerecek şekilde tekrar revize edilebilir. Ayrıca, sözleşme belgeleri seçilen imalatçıyı, model adını ve numarasını, projeye dahil edilen malzemelerin bitişlerini tanımlayan şartnameyi revize edebilecektir. Kayıt belgeleri, bir tam takım malzeme numunelerini içerecektir. Sözleşme şartları, yüklenicinin veya Mimar/Mühendis in bu malzeme numunelerinin kabulünü gerekli görebilir veya mal sahibi inşaat sırasında yüklenici tarafından teslim alınan numuneleri kabul edebilir. Eğer kayıtlı numuneler yüklenici tarafından kabul edilmişse, Mimar/Mühendis ve yüklenici kabul edilen numunelerle ilgili yorumlarını ilave edebilirler. Kayıt numuneleri MasterFormata uygun olarak indekslenebilir ve sıralanabilir. Kayıt imalat çizimleri, anlaşılır bir şekilde MasterFormat bölüm 1331 numarasıyla ve imalatçının veya fabrikatörün adı, adresi, telefon numarası, faks numarası, internet adresi ve e-posta adresiyle etiketlenebilir. Bu doküman takımı kayıt dökümanlarının bir parçası durumuna gelir ve gözden geçirmesi ve projenin tamamlanmasından sonra mal sahibine yönlendirilmesi için Mimar/Mühendis e iletilir. Bu belgeler, gelecekte yeniden modelleme veya değişiklikler gerekli olduğunda mal sahibi için değerli olacaklardır İşletme ve Bakım Kılavuzları İşletme ve bakım verilerini toplamanın en genel ve belki de en faydalı yöntemi, bilgilerin mal sahibine teslim edilmek üzere toplanarak bir kılavuz haline getirilmesidir. Bu kılavuzlar, sistemlerin ve cihazların işletme ve bakımına ilişkin değerli bilgiler içerirler. Bu kılavuzların içeriklerine ilişkin koşullar Bölüm-01 de belirtilmektedir. Ürünlere, sistemlere ve ekipmanlara ilişkin işletme ve bakım verileriyle ilgili özel koşullar, numaralı Bölümlerdeki ayrı ayrı şartname kısımlarının BÖLÜM 1 GENEL başlığı altında belirtilmektedir. Gerekli bilgiler mal sahibinin, tesis yöneticisinin ve işletme personelinin ihtiyaçlarına en ideal biçimde uyarlanmıştır. Bir işletme ve bakım kılavuzu, MasterFormata uygun olarak düzenlenebilir ve aşağıda belirtilenleri içerir: - Mimar/Mühendislerin, danışmanların, yüklenicinin, Alt Yüklenicilerin, tedarikçilerin, imalatçıların ve yetkili servis temsilcilerinin isimleri, adresleri, telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresleri ve internet adresleri - O&M verileri - Malzemeler ve bitişlerle ilgili veriler - Malzeme ve parça listesi - Renk seçimi programı - Mal sahibine sunulan yedek parçaların, ekstra stok malzemelerin ve işletme ve bakım aletlerinin listesi - Mal sahibine sunulan yazılımların listesi. Bu kılavuzlar yüklenici tarafından derlenir ve tam olup olmadıklarının belirlenmesi için gözden geçirilir ve daha sonra incelenmesi için Mimar/Mühendis e sunulur. Eksik bilgiler veya değişiklikler, gerekli sunumların yapılmasından önce düzeltilmeli 1432 ve tamamlanmış kılavuzlar mal sahibine iletilmelidir. Kılavuzların büyük bölümünün yüklenici tarafından hazırlanmasına karşın, sistemlerle ilgili temel açıklamalar ve uygun işletme genel ilkeleri gibi diğer bilgiler Mimar/Mühendis tarafından hazırlanabilir. Eğer proje ekibi bir işletmeye alma temsilcisini içeriyorsa, işletme ve bakım kılavuzları işletmeye alma temsilcisi tarafından da hazırlanabilir. İşletme ve bakım kılavuzları, ayrıca, işletme ve bakım kılavuzlarının hazırlanmasında uzman bir şirket tarafından da hazırlanabilirler. - İşletim Yazılımı Sözleşme dokümanlarında yükleniciden sistemlere ve ekipmana yüklenmiş olan işletim yazılımının yedek kopyalarını sunması istenebilir. Bu bilgi genellikle CD formatında verilir ve yüklenmiş olan yazılımın, kaldırma programlarının ve yeniden yükleme programlarının bir yedek kopyasını içerir. Sunulmuş olan sistemlerin veya cihazların boyutuna ve sayısına bağlı olarak birden fazla kopyaya ihtiyaç duyulabilir. Yüklenicinin, yazılımı mal sahibinin kullandığı bir veya daha fazla mevcut işletim istasyonunda yüklemesi ve yüklenmesine ve kullanımına ilişkin olarak mal sahibine ve tesis müdürüne eğitim vermesi de gerekebilir. Mal sahibine yazılımın sunulmasıyla ilgili koşullar Bölüm-01 de belirtilmektedir. Sistemlere ve cihazlara ilişkin yazılımla ilgili özel koşullar, numaralı Bölümlerin özel şartname kısımlarında BÖLÜM 1 GENEL başlığı altında belirtilmektedir. - Yedek Parçalar, Ekstra Stok Malzemeleri ve Araçlar Yedek parçalar genel olarak filtreler, contalar ve keçeler gibi düzenli bakım için gerekli parçaları içerirler. Yedek parçalar genellikle normal kullanım sırasında hor kullanıma veya hasara maruz kalan veya yıpranmaya eğilimli olan parçaların yedeklerini içerirler. Yükleniciden, çok özellikli veya değiştirilmesi uzun süren yedek parçaların temini istenebilir. Ekstra stok malzemelerine genellikle döşemeler, duvar kaplamaları, tavan malzemeleri ve kaplamalar gibi projeye dahil edilmiş olan açıktaki bitiş malzemeleri için ihtiyaç duyulur. Ekstra stok genellikle son kat boyanın, dokunun veya deseninin önemli olduğu boya partisi bakımından değişkenliklerin sözkonusu olduğu durumlarda, bir genel karışımın sağlanmış olması durumunda ve malzeme renklerinin sık sık değiştirildikleri durumda gerek duyulur. 1533 Ekstra stok malzemeleri, mal sahibi tarafından hasarlı veya yıpranmış bitiş malzemelerini ve bitişlerini tamir etmek için kullanılırlar. Yedek parçalara ve ekstra stok malzemelerine ilave olarak, sözleşme şartları yüklenicinin mal sahibine işletme ve bakım araçlarını sunmasını gerektirebilirler. Bu araçlar genellikle cihazların ve sistemlerin bakımı veya erişim kapılarının, valflerin ve güvenlik panellerinin çalıştırılması için ihtiyaç duyulan alışılmadık, standart olmayan veya müseccel araçlardır. Anahtarların, anahtar boşluklarının ve silindirlerin de genellikle temin edilmeleri gerekir. Yedek parçaların, ekstra stok malzemelerinin ve işletme ve bakım araçlarının bir komple listesi işletme ve bakım kılavuzlarına dahil edilmelidir. Yüklenici mal sahibine sunulan malzemeler karşılığında mal sahibinden imzalı bir belge almalıdır. Mal sahibi, yüklenici tarafından sağlanan malzemeleri teslim almaya yetkili personeli yazılı olarak belirtmelidir. Yedek parçaların, ekstra stok malzemelerinin ve işletme ve bakım araçlarının sunulmasına ilişkin koşullar Bölüm-01 de açıklanmaktadır. Yedek parçalar, ekstra stok malzemeler ve özel malzemelere, sistemlere ve cihazlara ilişkin araçlarla ilgili özel koşullar Bölümler daki ayrı şartname kısımlarında BÖLÜM 1 GENEL başlığı altında belirtilmektedir Sistemlerin ve Cihazların Sunumu ve Eğitim Geçici kabulü yapılmış bir proje, mal sahibinin yerleşebileceği ve kullanabileceği bir proje olduğu için, mal sahibinin ekipmanın çalıştırılmasını anlaması önemlidir. Yüklenici çeşitli sistemlerin ve cihazların sunumunu yapıncaya ve mal sahibinin ve tesis müdürünün personelini eğitinceye ve işletme ve bakım verileri yüklenici tarafından ibraz edilinceye, Mimar/Mühendis tarafından onaylanıncaya ve mal sahibine gönderilinceye kadar Mimar/Mühendis tarafından geçici kabulü yapılmış bir proje olarak onaylanmayabilir. Yüklenici, mal sahibinin ve tesis müdürünün personelinin sistemlerin ve ekipmanların doğru çalıştırılması konusunda eğitilmesiyle ilgili faaliyetlerin koordine edilmesinden sorumludur. Bu ise bir dizi sunum yoluyla gerçekleştirilir. Sunumlara genellikle mal sahibinin temsilcisi, tesis müdürü, işletmeye alma temsilcisi, bakım personeli, Mimar/Mühendis ve ilgili danışmanlar katılır. Sunum ve eğitim, sistem veya ekipmanın tasarımı, çalıştırılması ve bakımı hakkına bilgi sahibi 1634 olan kalifiye eğitimciler tarafından gerçekleştirilmelidir. Eğitimciler, sistemlere ve verilecek eğitimin durumuna göre yüklenici, Alt Yükleniciler, tedarikçiler veya imalatçının temsilcileri olabilirler. Bu sunumlar sırasında, Mimar/Mühendis ve danışmanlar sistemleri ve ekipmanları gözden geçirirler ve bunların sözleşme koşullarına uygun olup olmadıklarını doğrularlar. Ayrıca bu sırada son performans testinin gerçekleştirilmesi de uygun olabilir. Veriler, mal sahibinin temsilcisinin ve bakım personelinin bilgilendirilmesi için kullanılır. Mal sahibi ve tesis müdürü eğitimi iki oturuma ayrılabilir. Bu durumda, birinci oturum genellikle geçici kabul öncesinde yapılır ve bir bilgi takviye eğitim oturumu ise tesisin birkaç ay kullanılmasından sonra yapılır. Eğitim oturumlarının video kaydının yapılması, gelecekte tesis müdürü tarafından kullanılabilmesi için uygun olabilir İşletmeye Alma Projenin kabulü sırasında işletmeye alma temsilcisinin rolü, işletmeye alma temsilcisinin mal sahibiyle yaptığı sözleşmenin hükümlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yelpazenin bir ucunda, bütün tesisin işletmeye alma temsilcisi mal sahibinin ihtiyaçlarına uygunluğunu doğrulanmasından, sistemlerin gözden geçirilmesinden, cihazların çalıştırılmasından ve işletme testinin yapılmasından sorumlu olabilir. Yelpazenin diğer ucunda ise, bina sistemi işletmeye alma temsilcisi sadece bir veya daha fazla sistemin işletme testinin yapılmasından sorumlu olabilir. Eğer işletmeye alma temsilcisi bütün tesisin işletmeye alınması hizmetlerini sağlıyorsa, bunlar projede tasarım ve inşaat aşamaları boyunca gerçekleştirilecektir. Proje inşaat aşamasının sonuna yaklaştıkça, işletmeye alma temsilcisinin inşaat yönetim sürecindeki rolü artar. Proje sistemleri üzerindeki çalışma bitmeye yaklaştıkça, işletmeye alma temsilcisi ürünlerin ve cihazın sözleşme dökümanlarının koşullarına uygun olarak tesis edilmelerini sağlamak için sistemleri ayrıntılı şekilde gözden geçirmeye başlar. İşletmeye alma temsilcisi uygun olmayan işler saptarsa, yükleniciye Mimar/Mühendis yoluyla bilgi verilir. Sistem ve ekipman kurulumunun tamamlanmasından sonra, işletmeye alma temsilcisi yüklenicinin çalıştırma prosedürünü ve ön işletme testini denetler. Daha sonra işletmeye alma temsilcisi, bir bütün olarak tesisin çalışmasına ilişkin bir ayrıntılı gözden geçirme işlemini koordine 1735 eder. Tesis, proje hazırlama ve tasarım aşamaları sırasında geliştirilen işlevsel ve çalışma kriterlerine göre kontrol edilir. Sistemler ve cihazlar enerji verimliliği, çalışma gürültü düzeyleri, çalışma düzgünlüğü, bakım erişim kolaylığı, performans ihtiyaçlarını sağlama yeteneği ve diğer önceden belirlenmiş kriterler bakımından kontrol edilebilir. İşletmeye alma temsilcisi, tesis sistemlerinin kontrol edilmesi ve ayarlanması süreci boyunca yükleniciyle ve Alt Yüklenicilerle yakın işbirliği içinde çalışır. Sözleşme koşullarına bağlı olarak, işletmeye alma temsilcisi sistem ayarlarının yapılmasından sorumlu olabilir veya yükleniciye gerekli ayarların yapılmasında yol gösterebilir. İmalatçı veya montör garanti hükümlerini geçersiz hale gelmesi riskinden kaçınmak için, yüklenici gerekli sistem ayarlarını yapabilir. İşletmeye alma temsilcisi, işletmeye alma işlemi sırasında toplanan bilgileri belgelendirir ve sistem test raporlarını tesis müdürü için net, kolay anlaşılır ve kullanılabilir bir şekilde sunar. Eğer işletmeye alma temsilcisinin katılımı bir veya birden fazla yapı sistemiyle sınırlıysa, projenin kabulünde işletmeye alma temsilcisinin rolü bütün tesisin işletmeye alınmasının sağlanmasına göre çok daha az olacaktır. İşletmeye almanın HVAC (Isıtma ve Havalandırma) ve HVAC kontrol sistemleri gibi belli tesis sistemlerinin işletme testiyle sınırlandırılması az rastlanır bir durum değildir. Bu uygulamada, işletmeye alma temsilcisinin katılımı, HVAC sistem cihazlarının kontrol sistemleri tarafından çalıştırılmasının test edilmesinde mekanik ve kontrol Alt Yüklenicilerine yardımcı olunmasıyla sınırlı olabilir. Bu sınırlı düzeyde bile, işletmeye alma temsilcisinin bir bağımsız test kurumu olarak katılımı projeye ve mal sahibine değer katar. Daha kapsamlı bir işletmeye alma sürecine benzer şekilde, işletmeye alma temsilcisi tarafından hazırlanan raporlar, işletmeye alma süreci boyunca toplanmış bilgileri belgelendirir. Tesis müdürü, işletmeye alma süreci boyunca yakın şekilde alakadar olmalıdır. Tamamlanan tesisin işletmeye alınmasının ana amacı, tamamlanan tesisin projenin tasarlanması ve tasarım aşamalarında hedeflendiği gibi çalışmasını sağlamaktır. İşletmeye alma süreci boyunca edinilen bilgi, tesis müdürüne tesis sistemlerinin çalıştırılmasında ve bakımının yapılmasında yardımcı olur. İşletmeye alma temsilcisi 1836 tarafından hazırlanan raporlar rutin bakım, işletme ayarları ve gelecekte değiştirme veya genişletme için bir değerli kaynak sağlamaktadır Kabul Zamanı Projenin kabulünde iki önemli tarih vardır: geçici kabul ve kesin kabul. Geçici kabul, proje veya projenin bir kısmı sözleşme dokümanlarına göre mal sahibinin projeyi hedeflenmiş amacı doğrultusunda kullanmasına olanak verecek kadar tamamlanması durumunda gerçekleşir. Kesin kabul ise, proje sözleşme dokümanlarına uygun olarak tamamlandığı zaman gerçekleşir. İki tarih de, projenin kontrollerinin gerçekleştirilmesinden sonra Mimar/Mühendis tarafından saptanır. Projenin kesin tamamlanması, yüklenicinin mal sahibinden kesin ödemeyi almasıyla kanıtlanır. Bir ödenmemiş hak olması durumunda, yüklenici kesin ödemeyi almayı reddedebilir Geçici Kabul Genel Şartnamelerin çoğunda, geçici kabul tarihi, projenin mal sahibine projeyi hedeflenen amaç doğrultusunda kullanmasını sağlayacak yeterlilikte tamamlandığında Mimar/Mühendis tarafından saptanan tarihtir. Mal sahibi, projenin kısmi veya tam sorumluluğunu alır, bir yıllık düzeltme süresi ve öngörülen ekipman garantileri de genellikle başlar. Eğer yüklenici inşaat aşaması sırasında mülkün sigortasından sorumluysa, bu sorumluluk genellikle geçici kabul durumunda mal sahibine geçer. Bu nedenle, tarih mal sahibi, yüklenici ve Mimar/Mühendis için önemlidir. Projelerin çoğunda, mal sahibi projeyi teslim aldığında ve kullanıma geçtiğinde geçici kabul için tek bir tarih vardır. Büyük ve kompleks projelerde, projenin farklı kısımları için farklı geçici kabul tarihleri olabilir örneğin, bir proje bir aşamalı kullanım programına dayalı olarak tamamlandığında veya her aşama veya kısım için farklı geçici kabul tarihleri olduğunda. Projenin bir kısmının Mimar/Mühendis tarafından geçici kabulü onaylanırsa, mal sahibi geçici kabulü tamamlanan kısmı kullanma hakkına sahiptir. Tesis, bakım, güvenlik, sigorta ve hasar ile ilgili olarak mal sahibinin ve yüklenicinin sorumlulukları sözleşme koşullarında ve Bölüm-01 gerekliliklerinde belirtilmiştir. Eğer belirtilmemişlerse, bunlar kullanım öncesinde bir yazılı anlaşmada belirtilirler. Sorumluluklar geçici kabul belgesinde belirtilirler. Mal sahibinin geçici kabulle 1937 saptanan koşullar çerçevesinde projeyi kullanıma geçmesinden önce, Mimar/Mühendis yüklenicinin anahtarlama programını ve anahtarları mal sahibine teslim ettiğini onaylar. Bir inşaat aşamasında anahtarlama sisteminin kullanılması durumunda, yüklenici bütün inşaat silindirlerini kaldırmalı, kalıcı silindirleri kurmalı veya yeniden anahtarlamalı ve anahtarları mal sahibine teslim etmelidir. Yüklenicinin kabul belgelerinin bir tanesi de, anahtarların teslim edilmiş olduğunu onaylayan mal sahibinden alınacak bir imzalı belge olmalıdır. - Yaptırım Gücüne Sahip Makamlar (YGSM) Yüklenicinin geçici kabul teklifiyle birlikte gönderilecek bir önemli kalem de, bina görevlisi gibi YGSM lerin gerekli kontrolleri tamamlamış olduğuna ve projenin ilgili koşulları sağladığına ilişkin kanıttır. Genel olarak, inşaat dökümanlarının gözden geçirilmesine ve inşaatın başlamasından önce izinlerin tanzim edilmesine katılan her YGSM tarafından son bir denetleme gerekli görülür. Buna ilişkin kanıt genellikle YGSM tarafından düzenlenen bir kullanım belgesi biçimindedir. Bu kanıt aynı zamanda imzalanmış izinler, bir geçici kullanım belgesi veya YGSM tarafından kullanılan başka bir yazılı formatta olabilir. Tanım itibarıyla, bir proje hedeflenen amacı doğrultusunda kullanılamadıkça geçici kabulü tamamlanmış sayılmaz. Eğer YGSM ler kontrollerini tamamlamazlarsa, o zaman mal sahibi projeyi kullanamaz veya yerleşemez. Bazı genel olarak gerekli görülen kontroller, bayındırlık müfettişi, ulaştırma departmanı, planlama müfettişi, itfaiye şefi, yapı müfettişi, sağlık müfettişi, kazan müfettişi, elektrik müfettişi, sıhhi tesisat müfettişi ve asansör müfettişi tarafından yapılan kontrolleri içerirler. - Eksiklikler Listesi Tutanakları Eksiklikler listesi tutanakları, yüklenici tarafından düzeltilmesi veya tamamlanması gereken kalemlerin listesidir. Ön eksiklikler listesi tutanağı, geçici kabul talebinde bulunulmadan önce yüklenici tarafından hazırlanır. Mimar/Mühendis in geçici kabulü saptamaya yönelik kontrolü sırasında, Mimar/Mühendis bir ilave eksiklikler listesi tutanağı hazırlar. Bu iki eksiklikler listesi tutanakları birleştirilerek son eksiklikler listesi tutanağını oluştururlar. Genel şartnameler genellikle, son eksiklikler listesi tutanağının geçici kabul belgelerine eklenmesini öngörürler. 20 Daha göster
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE MEVCUT İHALE SİSTEMİYLE ELEKTRONİK İHALE SİSTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI; BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ Detaylı PROJE UYGULAMA REHBERİ
T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL Detaylı T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI
T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK Detaylı KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ
KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ 2014 1 1 GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ... 4 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE... Detaylı EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER
EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler Detaylı Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.
TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye Detaylı PROJE UYGULAMA REHBERİ
PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN Detaylı T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE AŞIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Filiz KILIÇ
T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE AŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Filiz KILIÇ Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı: Proje Yönetimi Tez Detaylı KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU
1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM Detaylı İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3
- 1 - R4 İÇİNDEKİLER Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 2. İŞİN ADI VE YERİ 5 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 5 4. SÖZLEŞMENİN TUTARI 5 5. SÖZLEŞME EKLERİ 6 6. ÖDEME ŞARTLARI 6 7. TEMİNATLAR 7 8. İŞİN Detaylı ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik tesislerinin modern teknolojiye, ilgili mevzuat Detaylı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Siamak BAZAATI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RADYO FREKANSLI TANIMA (RFID) TEKNOLOJİSİNİN MALZEME YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM Detaylı CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI
T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ Detaylı IPA FONLARIYLA FİNANSE EDİLEN GÖTÜRÜ BEDEL İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TUNÇ DEMİREL AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ
IPA FONLARIYLA FİNANSE EDİLEN GÖTÜRÜ BEDEL İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TUNÇ DEMİREL AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Detaylı KAMU İHALELERİ VE ETİK
Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI KAMU İHALELERİ VE ETİK Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Doç. Dr. Fatih KARAOSMANOĞLU Prof. Dr. Veysel K. BİLGİÇ Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Detaylı Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim Detaylı PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı: Detaylı Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.
Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Detaylı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, Detaylı Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1- Detaylı TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİKLER SÖZLEŞMELER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI Detaylı Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği
Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:2 Yıl:2008 Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği Niyazi Çiçek bilgibelgeci@hotmail.com Recep Bozlağan recepbozlagan@gmail.com Detaylı HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU
HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI 1987 ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK TEŞKİLATI Dök. 9184-AN / 902 1. Bölüm HAVAALANI PLANLAMA KILAVUZU 1. BÖLÜM MASTER PLANLAMA İKİNCİ BASKI Detaylı ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması
T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi ISO/TS 16949 Teknik Spesifikasyonunun İncelenmesi ve Otomotiv Yansanayinde Uygulaması Özlem Gün 2501010482 Tez Detaylı ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ
I.Yönergenin Amacı ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ Madde 1. Bu yönergenin amacı 27.05.2011 tarihli 27946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Detaylı MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ
Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr Detaylı Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi
istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI Detaylı TIBBİ CİHAZ MEVZUATI
TIBBİ CİHAZ MEVZUATI 1 2 ÖNSÖZ Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak, AB uyum sürecinde, Tıbbi Cihazlarla yönelik ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak Detaylı 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ