2009 Şubat | DGN Plus
Birinci Kat Kolonları Tamamlandı
22 Şubat, 2009
Birinci kata ait kolonların kalıp, demir donatısı ve topraklama hattı işlemleri tamamlandıktan sonra çeşitli basınç ve dayanım testlerinde kullanılmak üzere beton numuneleri alınarak kolon beton işlemi tamamlandı.
Birinci Kat Tabliye Betonu
Tabliye betonu oluşturulması amacı ile özel hazırlanmış beton, çimento kamyonları vasıtasıyla şantiye alanına taşınırken, şantiye alanına ulaşan beton, beton pompası aracılığı ile yüzeye yayıldı. Tabliye beton işlemi; öncelikle kiriş donatısı … Continue Reading →
Birinci Kat Demir Donatısı Tamamlandı
Birinci kat demir donatısı tamamlanarak beton döküm işlemi için hazır hale getirildi. Demir donatısı tamamlanması ile birlikte bina genelinde oluşturulan topraklama hattına ait iletkenler demir donatı içine yerleştirildi.
İzolasyon ve Hafriyat
7 Şubat, 2009
Sıvı yalıtımı sağlayan mebran ve mebran uygulanan yüzeyi korumak amaçlı yerleştirilen strafor uygulaması sonrasında izolasyon işlemi tamamlandı. Bina temeline kadar kapatılan boşluklar ile zemin düzeltme işlemi yapıldı. Geniş bir alana … Continue Reading →
Birinci kat hazırlıkları
4 Şubat, 2009
Giriş katına ait betonlama işlemi tamamlanması sonrasında birinci kata ait kalıp ve tabliye işlemlerine başlanarak kalıp işlemi tamamlandı. Hazırlanacak demir donatısı yerleştirişmesi işlemi sonrasında birinci kat tabliye betonu için hazır … Continue Reading →
2 Şubat, 2009
30 araç kapasiteli otopark ve enerji birimlerinin bulunacağı yeraltı katını su ve neme karşı koruması amacı ile yalıtım işlemine başlandı. Bina dış yüzeyine uygulanan mebran yalıtım malzemesi sonrasında, yalıtım malzemesini … Continue Reading →
1 Şubat, 2009
Mevsim şartları nedeniyle ara verilen inşaat çalışmalarına tekrar başlanarak tüm betonarme yapının 45 günde tamamlanması hedeflenmektedir. Yapılan teknik kontroller sonrasında ilk olarak betonarme ve yalıtım konularında aşağıdaki çalışmaların yapılmasına karar … Continue Reading →
Copyright © 2017 DGN Plus. All Right Reserved.