Projede Fırsat Haber > Güncel > Yeni Havaalanı 29 Ekim'e Hazır Hale Gelecek
İGA Havalimanı İnşaat CEO'su Yusuf Akçayoğlu, yeni havalimanını 29 Ekim'e hazır hale getireceklerini söyledi. Yusuf Akçaoğlu, havalimanında şu anda 36 bin çalışan olduğunu dile getirdi.
Havaalanının inşaatına yönelik açıklamalarda bulunan İGA Havalimanı İnşaat CEO'su Yusuf Akçayoğlu, inşaatı yüzde 80'in üzerinde tamamlanan havalimanında çalışan sayısının 36 bine ulaştığını kaydetti.
Projede ocak ayı sonu itibarıyla yüzde 80'lik bir ilerleme sağlandığını anlatan Yusuf Akçayoğlu, "Şubat ayı yeni bittiği için hesaplamalar devam ediyor ancak şu an tam bir rakam veremesek de yüzde 80'in üzerine çıkmış olduk. İlk fazın A'sında iki pist, bir terminali açacağız. Hava trafik kontrol binası, otoparkı olmak üzere diğer destek binaları da bitirmiş olacağız. Hava tarafında enerji konusunda çok daha hızlanmamız gerekiyor. Buna biraz daha ağırlık vermiş vaziyetteyiz. 1. pistin ışıklandırmasını bitirdik. Bazı sistemleri test etmek açısından çok önemliydi. Diğer pist ile taksi yolları ve apron hazır oldukça aydınlatma testlerini bitireceğiz. Pier 1 terminali de hemen hemen bitirdik. Terminalin bütün kısımlarını adım adım bitirerek, 29 Ekim'e operasyona hazır hale getirmek en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu.
4 bini beyaz yaka olmak üzere çalışan sayısının 36 bine ulaştığının altını çizen Akçayoğlu, "Bugüne kadar çalışan sayısında geldiğimiz en yüksek rakam bu. Alt yüklenicilerle birlikte projede hızı artırmaya çalışıyoruz. İnşallah baharla birlikte daha da hızlanacağız ve dediğimiz tarihe (29 Ekim) yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.
KÖPRÜLER TEMMUZ AYI İÇİNDE TAMAMLANACAK
Yusuf Akçayoğlu, ikinci pistin Mayıs sonuna doğru taksi yolları da dahil olmak üzere aydınlatma işlemini gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Uçakgeçiş köprüsü 143 adet olacak. Bazı köprülere iki ila üç uçak yanaşacak. Normalde 114 uçağa aynı anda servis vereceğiz. Köprülerin temmuz ayı içerisinde tamamlanması planlandı ve tamamı testlerden geçmiş olacak" şeklinde konuştu.
1 No'lu pistte işaretlemesi ve ışıklandırması bitmiş olduğu için oraya sembolik bir iniş yapılacaığını aktaran Akçayoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Nihayetinde havalimanımız notamlanmadı, IPA'ya bildirilmiş değil, şu anda böyle birşeyin yapılması normal değil. Fakat, sembolik bir iniş için havalimanımız, pistimiz hazır. Normal planda ise flight-check'lere 29 Ekim'in üç ay öncesinde yapmış olmamız gerekiyor."
İGA Havalimanı Yusuf Akçayoğlu