Alkent Etiler | ASFALT ÇALIŞMASI
ÖNEMLİDİR... Sitemizde Asfalt ve kazı çalışmalarından dolayı Site giriş-Frezya 1-2 blok önü -Petunya blokları önü Kaktüs sokakta 12.12.2017 Salı gününden itibaren işlem bitimine kadar araçlarınızı bırakmayınız. Gider Avans Payı (Aidat) ile ilgili sorular Borç takibinizi web sitemiz üzerinden yapabilirsiniz. Gider Avans Payı (Aidat) ile ilgili sorularınız için: mustafaatay@alkentetiler.com adresine ulaşabilirsiniz. Web Sitesi ile ilgili önerilerinizi hakansener@alkentetiler.com mail adresine iletebilirsiniz.
ALKENT SİTESİ TOPLU YAPIYA GEÇİŞ MAKSATLI YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUCUDUR.
13 Aralık 2017, Çarş. 19:52
ASFALTLAMA HAKKINDA D U Y U R U
Sayın Site Sakinleri/Kat Malikleri,
1. 01.12.2017 Cuma günü sitemizde asfaltlama çalışmaları başlayacaktır.
2. Asfaltlama işlemlerinin aşağıdaki sıraya göre yapılması planlanmaktadır.
a. Yasemen Sokak (Açelya Blokları önü):01.12.2017 işlem başladı.03.12.2017 işlem sona erdi.
b. Sera Sokak; Akasya 1 önü - Gardenya garaj girişi arası bölge 05.12.2017 kazıma işlemi yapıldı.06.12.2017 asfalt yapımı sona erdi.
c. Sera sokak; Gardenya garaj giriş - Açelya çıkışı arası bölge 06.12.2017 Çarşamba kazıma işlemi başladı. 08.12.2017 Cuma günü asfalt yapımı sona erdi.
d. Site girişi- Frezya 1-2 blok önü- Kaktüs Sokak 11.12.2017 Pazartesi Site girişi- Frezya 1-2 blok önü kazıma işlemi bitti.12.12.2017 Salı Kaktüs sokak kazıma işlemi bitti. 13.12.2017 Frezya 1-2 blok önü asfalt işlemi./15.12.2017Petunya önü Kaktüs sokağa asfaltlama.
3. Yapılan planlama hava ve kış şartlarına göre değişiklik gösterebilir.
4. Asfaltlama öncesinde yolların kazınma işlemi yapılacaktır.
5. Kazıma sonrasında asfaltlama yapılacaktır.
6. Kazıma işlemleri hava şartlarına bağlı olmadan yapılabilecektir. Asfaltlama ise kuru havada yapılabilecektir.
7. Çalışma saatleri 09:00-18:00 arası olacaktır. Yolların Kazınması işi daha geç saatlere sarkabilir.
8. Hafta sonları cumartesi günü çalışılacak, Pazar günü çalışma olmayacaktır.
9. Kazıma ve Asfaltlama sırasında yollar trafiğe kapalı olacaktır. Asfaltlama yapıldıktan sonra 18-24 saat asfalt üzerine basılmayacağından (sertleşmesi için) asfalt yapılan kısım hemen trafiğe açılmayacaktır.
10. Kazıma ve asfaltlama işlemleri sırasında okul servisleri mümkün olduğunca site içine alınmaya çalışılacaktır. Ancak çalışmalar süresince çocuklarının mağdur olmamaları için site sakinlerimizin servis araçları ile telefon irtibatında kalmaları, trafik açısından anlık değişikliklerin olabileceğini bilmeleri önemlidir.
11. Kazıma ve Asfaltlama işlemleri sırasında site içi yollara araç park edilmeyeceğinden ve çalışmalar başladıktan sonra garajlarda araç giriş ve çıkışlarına müsaade edilmeyeceğinden bu süre içinde araçlar site dışındaki yolları ve otoparkları kullanabilirler.
12. Site girişi karşısında; Edincik Sokakta bulunan Cumhuriyet Ortaokulu bahçesi gün içinde saat 16.30’dan sonra imkânları dâhilinde kullanılabilecektir.
13. Site Açelya bloklar çıkışı karşısında; Demirkent Sokakta bulunan AKGÜN Otopark çalışmalar süresince imkânları ölçüsünde Alkent Sitesi araçlarına hizmet verecektir. Bu hizmet ücretlidir.
14. Çalışma yapılacak site içi yollarda malik ve sakinler tarafından bırakılmış, çalışmaya engel araç var ise, çekici vasıta ile yerinden aldırılacak ücret araç sahibinden tahsil edilecektir.
15. Eski asfaltın kazınması esnasında ses seviyesi yüksek olacağından, kat maliklerimizin ve site sakinlerimizin Site Yönetimine ve çalışan personele hoşgörü göstermeleri önemle rica olunur.
16. Çalışmalar süresince Güvenlik personelinin ikaz ve yönlendirmelerine lütfen uyunuz. 29.11.2017
ALKENT İCRA KOMİTESİ
Ziyaretçi Sayısı : 3538