Projenizin nasıl zamanlandığını öğrenmek için görev zamanlama bilgilerini görüntüleme
Bir görev için değişiklikleri project kalan nasıl etkilediğini görmek için Microsoft Project Görev Denetçisi'ni kullanabilirsiniz. zamanlama değişiklikleri izlemek için de kullanabilirsiniz.
Görev Denetçisi'ni açmak için bir görevi tıklatın. Ardından görev sekmesinin Görevler grubunda Görevi İnceletıklatın. İlişkili görev denetçisi bölmesindeki proje bilgilerinizi solunda görünür.
Not: Microsoft Project 2007 kullanıyorsanız, ilişkili görev denetçisi bölmesindeki Görev sürücüleri bölmesi denir ve araç çubuğu'ndan bir görev seçili durumdayken Görev sürücüleri tıklatarak erişilebilir.
İpucu: İlişkili görev denetçisi bölmesindeki kapatmadan farklı görevler tıklatabilirsiniz.
Görev Denetçisi bölmesindeki uygun olarak aşağıdaki bilgiler görüntülenir.
Fiili başlangıç ve atamaları
Görev için fiili veri girilmişse, görev başlatan veri birlikte fiili başlangıç tarihini görüntülenir.
1 Mart başlatmak için bir görev planlama ve kazandı göreve atayabilirsiniz. Kazandı fiili çalışması 1 Mart 5 Mart aracılığıyla 40 saatlik çalışma ve raporları başlar. Gelecek hafta, görevin başlangıç gelecekte bağlamaya planı gözden geçirmeniz gerekir. Başlangıç tarihinden sonraki bir tarihe geçmek denedikten sonra ne zamanlama çakışmasını açtığını görmek için İlişkili görev denetçisi bölmesindeki gözden geçirin. Kazandı'nın atama ve fiili başlangıç tarihi görüntülenir.
Kaynak iş yükünü Bakiye yardımcı olmak için seviyelendirme uygulandıysa, görevlerinizi fazla yüklenme önlemek için gecikme. İlişkili görev denetçisi bölmesindeki birimlerin Seçili görevin kaynak Dengeleme nedeniyle gecikme süresini görüntüler.
Kaynaklar proje boyunca seviyelendirilir gibi görevinize sürekli Gecikmeli. İlişkili görev denetçisi bölmesindeki gözden geçirmenizi ve için atanan kaynağın Kullanılabilirliği beklerken görevinizi 10 gün Gecikmeli konusuna bakın. Bunu temel alarak, gecikmeden görevin tamamlanması için başka bir kaynağa görev atama karar.
Sınırlama türü ve Tarih
Şu anda görevde yerleştirilir sınırlama türü, tarihi dahil olmak üzere kısıtlaması ile ilişkilendirilmiş.
Son görevleri yönetmek için yeni bir dizi aldığınız. Daha önce görevleri zaten yönetilen kişi bunları Project'e girilen. Görevleri görev bağımlılıkları birindeki bir değişikliği yansıtacak şekilde değiştirmek gibi iki hafta zamanlamayı genişletme açmaya sorun yaşarsanız. İlişkili görev denetçisi bölmesindeki gözden geçirmenizi ve görev ortasında iki hafta uzantısı denk gelen bir tarihe ayarlamak son bitiş tarihi sınırlamayı, bulunup bulunmadığını bulun.
Alt görevlerin tarihleri etkileyen bir Özet görevdeki kısıtlamaları varsa, alt görevi seçildiğinde, Özet görevi Görev Denetçisi Bölmesi'nde listelenir.
Proje başlangıç tarihi, 1 Mart olur. Birkaç alt görevleri ile Özet görevi oluşturur ve Mart 10 tarihli Özet görevdeki başlatma yok önceki daha kısıtlama ayarlama. Başlangıç tarihlerini özet görevini, proje başlangıç tarihi aksine başlatma yok önceki daha kısıtlamayı tarafından yönlendirilen çünkü İlişkili görev denetçisi bölmesindeki alt görevleri Özet görevin gösterir.
Görevlerinizi bağladıysanız, öncül görevlerin kendi kısıtlama türlerini ve öteleme zamanı veya yerleşik gecikme süresi miktarını ile İlişkili görev denetçisi bölmesindeki görüntülenir. Kendi sürücüleri görmek için öncül görevin adını tıklatabilirsiniz.
Proje planınızda görevleri, ikisini Test ve sürüm verilmiştir. Proje planınızın ayarladığınız görevi bırak 5 gün Test görev tamamlandıktan sonra başlar yansıtacak şekilde, izin vermek için biraz zaman müşteriler için bırakmadan önce üründeki aykırılıkları izleyin. Görevi bırak için İlişkili görev denetçisi bölmesindeki gözden geçirdiğinizde Test görevi tamamlamak için başlangıç kısıtlama ve 5 gün öteleme süresi ile bağlantısına bakın.
Görev sürücüleri bölmesi, zamanlamayı yönlendiren Özet görevler ve alt görevleri Özet görevi'ı seçtiyseniz, görüntüler.
Özet görevler projenin her aşamasının temsil eden planınız vardır. Her özet görevinin her aşamasında yapılan işin yansıtacak şekilde birkaç alt verilmiştir. Özet görevi için Görev Denetçisi bölmesindeki gözden geçirdiğinizde, bu aşama için başlangıç tarihini yönlendirdiğini en erken alt görevi bir bağlantısına bakın.
Seçili görevin takvimde Seviyelendirilmiş çalışma zamanının görevin zamanlaması etkileyen, takvimin adını Görev Denetçisi bölmesinde görüntülenir. Kendi çalışma ve çalışma dışı zaman hakkında bilgileri görüntülemek için Takvim adını tıklatabilirsiniz.
1 Mart ayarlanmış bir başlangıç tarihi ile bir proje planlarken. Proje planınızın yalnızca Pazartesi-Cuma günleri için çalışma zamanı olarak hesapları bir varsayılan takvimini kullanır. 1 Mart bir Cumartesi hizalanır. Varsayılan Takvim kullanarak Project'te görevler oluştururken, görevler, 3 Mart bu ayın ilk çalışma günü başlamak için otomatik olarak gecikti. Neden görev başlangıç tarihi anlamanın 3 Mart 1 Mart yerine, görevler için İlişkili görev denetçisi bölmesindeki gözden geçirin. Varsayılan Takvim bağlantısı görüntülenir.
Elle Zamanlanmış veya Otomatik Zamanlanmış
El ile zamanlanmış görevi'ı seçtiyseniz, İlişkili görev denetçisi bölmesindeki otomatik olarak bağlantılar, kısıtlamaları ve diğer faktörlere bağlı tarihlerini hesaplamak proje izin vererek görev zamanlama seçeneği sağlar.
Proje planınızda oluşturduğunuz gibi çünkü bunlar süresini biliyor muydunuz değil, birçok görevi kenara ayarlayın. Artık bildiğinize göre bu proje için size hesaplamayı yapar şekilde otomatik olarak görev zamanlayabilir. Görev Denetçisigörev diğer görevler tarafından nasıl etkilenir görmek için bölmesi.
Geçerli Project'e başka bir projeden eklediyseniz, ilk proje özet görevini bu projenin Bilgi Bölmesi'nde Görev Denetçisi görüntülemeden önce genişletmeniz gerekir. Görev genişletilmişse, bir hata iletisi alırsınız.
Görev Denetçisi bölmesindeki bilgileri yanlış olduğunda veya kendi doğruluğunu emin değilseniz, proje yeniden hesaplamak ve geçerli proje verilerini kullanarak bilgileri yenilemek için F9 tuşuna basın.