Çeşme Rüzgar Santrali Engelleri Aştı, Artık Üretime Hazır | Alternatif Enerji
7 yıldır bekleyen Çeşme rüzgar santrali yatırımlarında son noktaya gelindi. Genelkurmay’ın ardından MİT için de olumlu rapor için gün sayan yatırımcılar, iletim hattının iki ay içinde devreye girmesini planlıyor.Konuyla ilgili değerlendirme yapan Enda Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Samim Sivri, “Çoğu gitti azı kaldı. İletim hatları ve trafo merkezleri TEİAŞ A.Ş. ile yapılan ihale neticesinde hızla ilerlemekte. Çeşme’ye otoyoldan değil diğer yoldan giderseniz gelişimi göreceksiniz. Çeşme Yarımadası’nda yatırım yapacak olan üreticiler ortak bir model geliştirerek aslında Türkiye’ye örnek oldu” diye konuştu. Bu tür yatırımlarda ister istemez gecikmeler olacağını da aktaran Sivri, “Genelkurmay ve MİT gibi kuruluşlar da bölgedeki dinleme faaliyetlerine santrallerin engel olup olmayacağını tespit etmek istedi. TÜBİTAK çalışmalarını yaptı. Genelkurmay’dan olumlu yanıt almıştık. Şimdi de aynı yanıtı MİT için bekliyoruz. Şimdi yatırımlar yavaş yavaş başladı. Gecikme olabilir ancak engelleme yaşanmadı” dedi.
Çeşme’de toplam tutarı 1.2 milyar lirayı bulunan 460 megavatlık 11 rüzgâr enerjisi santralı projesi yatırımları için 2005’te harekete geçilmişti. Ancak önce TEİAŞ’ın iletim hattı kurması için bekleyiş başladı. Daha sonra bu hattın kurulmasını bizzat üstlenerek TEİAŞ’a karşı yükümlülük altına giren 11 rüzgâr enerjisi santralı projesi sahibi şirket yöneticisi, bu kez de Genelkurmay’dan, ardından da MİT’ten izin alması gerektiğini öğrendi. Bunun üzerine TÜBİTAK çalışma başlattı. Bir yandan iletim hattının ihalesi yapılıp yatırım sürerken, diğer yandan Genelkurmay için olumlu yanıt geldi. Şu anda MİT için gelecek TÜBİTAK raporu bekleniyor.
Ernst& Young’ın “Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi” raporuna göre,toplam enerji içerisinde yenilenebilir enerjinin payı 2013’te önemli derecede artacak. Raporda Güney Afrika, Fas ve Şili temiz enerjinin yükselen yıldızı olarak gösterilirken,